ساخت نیروگاه سیکل ترکیبی نوشهر از سرگرفته شد

مجری طرح نیروگاه 460 مگاواتی سیکل ترکیبی غرب مازندران گفت: کار ساخت این نیروگاه پس از گذشت 9 سال از آیین کلنگ زنی آن دوباره آغاز شد.

کد خبر: ۸۵۸۲۰

تاریخ: ۰۳ شهريور ۱۳۹۴ - ۱۳:۱۵

محمدحسین آزاد مرد گفت: تجهیز کارگاه ، تسطیح سایت و بستن قرارداد با شرکت ذیربط جهت ساخت توربین ژنراتور از جمله اقداماتی است که در تیر ماه سالجاری برای ساخت این نیروگاه صورت گرفته است.

وی به بازدید هفته پیش وزیر نیرو از این نیروگاه اشاره کرد و افزود : در این بازدید گزارشی از آخرین وضعیت عملیات ساخت و مشکلات موجود در این حوزه مطرح و وزیر نیرو برشتاب بخشی جهت بهره برداری بموقع از این واحد تاکید کرد.

آزادمرد تخصیص ندادن به موقع اعتبارات و مشکلات زیست محیطی را از علت اساسی تاخیر در ساخت بموقع نیروگاه نوشهر معرفی کرد و گفت : طبق برنامه زمان بندی شده نیروگاه باید در سال 96 وارد مدار شود.

نیروگاه سیکل ترکیبی غرب مازندران که 460 مگاوات ظرفیت برای آن تعریف شده شامل دو واحد گازی 162 مگاواتی مدل V94.2 و یک واحد بخار 160 مگاواتی در قالب طرح B.O.O (ساخت، بهره برداری، مالکیت) است که در زمینی به مساحت بیش از هشت هکتار در شهرستان نوشهر ساخت می شود.

عملیات اجرایی این طرح از سال 86 با حضور وزیر وقت نیرو آغاز شد و طبق برنامه قرار بود درسال 89 به بهره برداری برسد که به علت تخصیص ندادن بموقع اعتبارات ، فراهم نشدن زیرساخت ها و مشکلات زیست محیطی محقق نشد.

میزان اعتبار منظورشده ازمحل صندوق توسعه ملی برای ساخت این نیروگاه در ماه اردیبهشت سال 92 حدود 220 میلیون یورو اعلام شده بود.

افزایش ظرفیت تولیدی برق و ایجاد زمینه های اشتغال در منطقه ، تامین بخشی از تقاضای شبکه سراسری برق و کمک به افزایش پایداری شبکه و بهبود ولتاژ ، تشویق ، حمایت و جذب سرمایه گذاری غیردولتی در بخش نیروگاهی ، پاسخ به نیاز روزافزون مصرف برق منطقه ناشی از گسترش صنایع ، توسعه کشاورزی و مصارف عمومی و خانگی ، استفاده از حداکثر توان مهندسی داخل کشور و ارتقاء دانش فنی در ساخت نیروگاه ها ، افزایش روحیه خود باوری بااتکا به توانمندی های مدیریتی ، فنی و مهندسی و اجرایی در داخل کشور از اهداف این طرح اعلام شد.

این نیروگاه با سرمایه گذاری بخش خصوصی ساخته می شود .
شرکت توزیع نیروی برق غرب مازندران به بیش از 400 هزار مشترک خدمات ارایه می دهد.