مجری طرح توسعه فاز ١٩ پارس جنوبی خبر داد:

تولید گاز از فاز 19 پارس جنوبی اواخر سال جاری انجام می شود

مجری طرح توسعه فاز ١٩ پارس جنوبی گفت: تا زمستان سال جاری ٥٠٠ میلیون فوت مکعب گاز از فاز ١٩ به شبکه سراسری تزریق می شود.

کد خبر: ۸۴۴۱۴

تاریخ: ۱۴ مرداد ۱۳۹۴ - ۱۵:۲۶

حمیدرضا مسعودی با اشاره به انتقال سکوی SPD٢ به فاز ١٩ و انجام برخی تغییرات بر روی آن، تصریح کرد: هم اینک تلاش زیادی برای پایان فعالیت سکوی ١٩ سی و تغییرات انجام شده بر روی SPD٢ انجام می دهیم تا بتوانیم در موعد مقرر ٥٠٠ میلیون فوت مکعب گاز را از فاز ١٩ به شبکه سراسری تزریق کنیم.

سکوی SPD٢ یک سکوی اقماری است که تغییرات ایجاد شده بر روی آن شامل تغییر بر روی سکو به لحاظ کنترل و هماهنگی با سکوی سی فاز ١٩و اتصال خط لوله میان دو سکوست.
ظرفیت تولید گاز سکوی SPD٢ حدود ٥٠٠ میلیون فوت مکعب و سکوی سی فاز ١٩ هم ٥٠٠ میلیون فوت مکعب است. این سکوها در مجموع یک میلیارد فوت مکعب به ظرفیت تولید گاز کشور اضافه می
کنند.

مسعودی پیشرفت کلی فاز ١٩ پارس جنوبی را تا ١٣ مرداد ماه امسال ٨٧,٢ درصد اعلام کرد و درباره پیشرفت دیگر بخشها نیز گفت: تا این تاریخ بخش خشکی 85.5 درصد، خط لوله 91.7 درصد، سکوها 76.8 و درصد و حفاری ٩٨ درصد پیشرفت داشته اند.

مجری طرح توسعه فاز ١٩ میدان گازی پارس جنوبی با بیان اینکه همه تلاشمان را به کار می بریم تا بتوانیم زمستان امسال ٥٠٠ میلیون فوت مکعب گاز از طریق فاز ١٩ به شبکه سراسری تزریق کنیم، افزود: هم اکنون کارهای باقیمانده مانند هیدروتست، خشک کردن خط لوله و و بقیه کارها در حال انجام است.

وی با اشاره به روشن شدن مشعل پالایشگاه فاز ١٩ در ٢٩ خردادماه امسال، گفت: در حال حاضر دو واحد بویلر تولید بخار فعال شده و دیروز هم مجموعه آبگیر مسیرها باز شد.

به گزارش وزارت نفت، مسعودی اضافه کرد: به دنبال این هستیم تا کارهای واحد لخته گیر و دیگر واحدهای ارتباطی مرتبط با فاز ١٩ را نیز فعال کنیم تا بتوانیم پیش از زمستان شاهد پیش راه اندازی دو ترین (ردیف) شیرین سازی پالایشگاه فاز ١٩ باشیم.

طرح توسعه فاز ١٩ میدان گازی پارس جنوبی در خردادماه سال ١٣٨٩ توسط شرکت نفت و گاز پارس(POGC)و در قالب یک قرارداد EPC قیمت مقطوع به کنسرسیومی متشکل از شرکتهای پتروپارس لیمیتد و پتروپارس ایران (برای اجرای تاسیسات خشکی و عملیات حفاری) و شرکت IOEC (برای ساخت و اجرای سکوهای دریایی و خطوط لوله زیردریایی) و با راهبری شرکت پتروپارس واگذار شد.

٢٩ خردادماه جاری مشعل فاز ١٩ با دریافت گاز شیرین فاز ١٢ روشن شد که پس از این مرحله، روشن شدن بویلرها برای تولید بخار در دستور کار قرار گرفت.

در پالایشگاه گازی فاز ١٩ پارس جنوبی روزانه حدود ٥٧ میلیون مترمکعب مخلوط گاز ترش، میعانات گازی، آب و دیگر ناخالصی ها از تاسیسات دریایی دریافت و پس از پالایش به محصولات قابل مصرف بدل می شود.

پروژه فاز ١٩ در ناحیه غربی مخزن مشترک پارس جنوبی قرار گرفته و تاسیسات خشکی این فاز در منطقه تنبک(حدود ٢١٠ کیلومتری جنوب شرقی بندر بوشهر) با مساحتی در حدود ٢١٨ هکتار میان پالایشگاههای فازهای ١١ و ١٢ پارس جنوبی و در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس واقع شده است.