بلاتکلیفی ۱۷ ساله پردیس

اختلافات اجرایی سال‌هاست روح سرگردان این پروژه شده است.

کد خبر: ۸۳۵۸۸۵

تاریخ: ۲۰ خرداد ۱۴۰۵ - ۱۰:۱۶

به گزارش ایران اکونومیست؛ درحالی 17 سال از آغاز ساخت مسکن مهر می‌گذرد که برخی پروژ‌ه‌های این طرح همچنان در بلاتکلیفی به سر می‌برند.

تسنیم، با گذشت حدود 17 سال از آغاز اجرای طرح مسکن مهر هنوز شماری از پروژه‌های این طرح در شهرهای مختلف کشور به‌خصوص شهرهای جدید از جمله پردیس به سرانجام نرسیده‌اند.

امروز هزاران متقاضی همچنان چشم‌انتظار تحویل واحدهای خود هستند. در حالی که هدف اولیه مسکن مهر، خانه‌دار کردن اقشار متوسط و کم‌درآمد در کوتاه‌ترین زمان ممکن بود، برخی پروژه‌ها به دلیل تغییر پیمانکار، مشکلات فنی، کمبود منابع مالی و اختلافات اجرایی سال‌هاست درگیر تأخیرهای مکرر شده‌اند.

یکی از این پروژه‌ها، مسکن مهر "سهند کاشانه آراز" (نکونام‌ سابق) است که متقاضیان آن پس از بیش از یک دهه انتظار، همچنان با بلاتکلیفی و ابهام در زمان تکمیل و تحویل واحدهای خود مواجه هستند.

بیشتر بخوانید

پروژه کج مسکن مهر پردیس؛ 7 سال تاخیر و وعده‌های بی‌نتیجه

یکی از متقاضیان پروژه مذکور با اشاره به طولانی شدن روند تکمیل این پروژه به خبرنگار تسنیم می‌گوید: متقاضیان این پروژه‌ها بیش از 14 سال است در انتظار تحویل واحدهای خود هستند، اما همچنان بخش قابل توجهی از پروژه بلاتکلیف باقی مانده است.

وی گفت: پروژه تا سال 1399 در اختیار شرکت نکونام‌ قرار داشت. بخشی از پروژه شامل حدود 110 واحد بود که هنوز به سرانجام نرسیده و مشکل اصلی نیز مربوط به حدود 60 واحد در بلوک‌های 120 تا 125 است.

وی ادامه داد: این بلوک‌ها تا حدودی ساخته شدند، اما به دلیل ایرادات سازه‌ای، ادامه عملیات اجرایی متوقف و مقرر شد وضعیت آن‌ها تعیین تکلیف شود.

این متقاضی افزود: در سال 1399 پروژه به شرکت سهند کاشانه آراز واگذار شد، اما از همان زمان عملاً در حالت تعلیق باقی ماند. در نهایت، در دوره مدیریت آقای محبت‌خواه (مدیرعامل اسبق شرکت عمران پردیس) و پس از پیگیری‌های متعدد متقاضیان، تصمیم بر آن شد که ساختمان‌های دارای مشکل تخریب و از ابتدا احداث شوند.

وی ادامه داد: با وجود این تصمیم، از سال 1400 تاکنون که نزدیک به پنج سال از آن می‌گذرد، پیشرفت محسوسی در پروژه مشاهده نشده است. سال گذشته نیز پس از برگزاری جلسات متعدد با مسئولان شرکت عمران پردیس، از جمله آقای مرزبان مدیرعامل سابق شرکت عمران پردیس، مقرر شد ادامه ساخت پروژه با همان پیمانکار انجام شود، اما تاکنون عملیات اجرایی عملاً در مرحله فونداسیون متوقف مانده و اتفاق خاصی در پروژه رخ نداده است.

این متقاضی با بیان اینکه طی ماه‌های اخیر موضوع تمدید یا انعقاد قرارداد جدید پیمانکار مطرح شده است، گفت: اطلاعات دقیقی از جزئیات فنی قرارداد نداریم، اما آنچه مشاهده می‌شود این است که پروژه همچنان راکد مانده و پیشرفت قابل توجهی نداشته است.

وی با انتقاد از طولانی شدن روند ساخت پروژه اظهار کرد: بیش از 14 سال از آغاز این پروژه می‌گذرد و بسیاری از متقاضیان تمام سرمایه و پس‌انداز زندگی خود را برای خانه‌دار شدن در این طرح هزینه کرده‌اند، اما همچنان بلاتکلیف هستند و در شرایط دشوار اجاره‌نشینی به سر می‌برند.

این متقاضی مسکن مهر پردیس افزود: مشخص نیست علت اصلی توقف پروژه چیست. پیمانکار از مشکلات مالی و پرداخت نشدن مطالبات سخن می‌گوید و در مقابل، برخی مسئولان شرکت عمران اعلام می‌کنند مشکلی از جانب کارفرما وجود ندارد. در این میان متقاضیان مانده‌اند و پروژه‌ای که سال‌هاست تعیین تکلیف نشده است.

وی با اشاره به اینکه برخی پروژه‌های دیگر مسکن مهر پردیس فعال هستند، گفت: این سؤال برای متقاضیان وجود دارد که چرا پروژه آن‌ها طی حدود پنج سال گذشته عملاً بدون پیشرفت مانده و تصمیم مشخصی برای تسریع در تکمیل آن اتخاذ نشده است.

وی خواستار ورود دستگاه‌های نظارتی به موضوع شد و گفت: متقاضیان مستاصل و گرفتار شده‌اند، پس از گذشت چند دولت و تغییر مدیران مختلف، هنوز واحدهای این پروژه تحویل نشده است. متقاضیان انتظار دارند مسئولان وزارت راه و شهرسازی، شرکت عمران پردیس و دستگاه‌های نظارتی به‌طور شفاف درباره علت تأخیرهای طولانی‌مدت پاسخ دهند و زمان مشخصی برای تکمیل پروژه اعلام کنند.

وی با اشاره به شرایط اقتصادی و مشکلات اجاره‌نشینی تأکید کرد: بسیاری از متقاضیان سال‌هاست چشم‌انتظار تحویل واحدهای خود هستند و انتظار دارند پس از بیش از یک دهه انتظار، سرانجام امکان سکونت در خانه‌ای که برای آن هزینه کرده‌اند فراهم شود.

وی یادآور شد:‌فروردین 1404 مدیرعامل سابق در جلسه مردمی اعلام کرد که حداکثر طی 40 روز پروژه مذکور تعیین تکلیف می‌شود، اما هنوز خبری از این تعیین تکلیف نیست.