استقرار سه دکل حفاری در فاز 13 پارس جنوبی برای توسعه سریع تر

با استقرار سه دکل حفاری دریایی در فاز 13 پارس جنوبی، توسعه این فاز میدان مشترک گازی شتاب می گیرد.

کد خبر: ۸۱۶۸۲

تاریخ: ۰۷ تير ۱۳۹۴ - ۱۵:۲۹

ایران اکونومیست - روند توسعه فاز 13 پارس جنوبی که چندی پیش به علت مشکلات مالی و فنی، کند شده و حتی برخی دکل های حفاری فعال در این فاز، مرخص شده بودند، سرعت می یابد.

وزارت نفت برای تسریع در فعالیت این فاز، قرار است دکل های بیشتری را به خدمت بگیرد تا بتواند این فاز اولویت دوم پارس جنوبی را تا سال 1396 به طور کامل به بهره برداری برساند.

مجری طرح توسعه فاز ١٣ در خصوص آخرین وضعیت توسعه این فاز می گوید: مطابق برنامه ریزی های انجام شده، دومین دکل حفاری مورد نیاز این بخش مخزنی از نوع دکلهای پیشرفته(Super Rig)به موقعیت عملیاتی وارد شد که طی هفته جاری با استقرار بر روی جکت بخش C، مراحل حفاری این بخش را آغاز خواهد کرد.

پیام معتمد از اتمام مراحل نصب جکت C این پروژه خبر داد و افزود: با نهایی شدن مراحل نصب این سازه دریایی دکل جدید طی روزهای آینده بر روی جکت نصب شده و عملیات خود را آغاز خواهد کرد.

به گفته وی، این دکل جهت حفاری ١١ حلقه چاه گازی این موقعیت مخزنی در نظر گرفته شده که انتظار می رود با توجه به کیفیت این دستگاه و برخورداری از توان راهبری و عملیاتی در حوزه اجرایی سازمان کارفرما و پیمانکار، اجرای این مرحله در زمان بندی پیش بینی انجام گیرد.

وی افزود: همچنین طی هفته های آینده، دکل سحر یک مربوط به شرکت حفاری شمال نیز موقعیت B این فاز کار خود را آغاز خواهد کرد که به این ترتیب با افزایش تعداد دکلهای این پروژه به سه دستگاه، سرعت عمل بیشتری جهت دستیابی به اهداف تولید گاز در این بخش از میدان ایجاد خواهد شد.

مجری فاز ١٣ پارس جنوبی پیش از این با اشاره به پیشرفت 74 درصدی فاز 13 پارس جنوبی اظهار داشته بود: بخشی از این فاز تا سال آینده به بهره برداری می رسد.

هم اکنون بخش حفاری فاز ١٣ در مجموع موقعیت های A و B و C دارای بیش از ٦٠ درصد پیشرفت فیزیکی است.

براساس برنامه در طرح توسعه فاز ١٣ حفاری ٣٨ حلقه چاه تولیدی در نظر گرفته شده است؛ به گونه ای که اکنون پیشرفت بخش حفاری آن به بیش از ٥٠ درصد رسیده است؛ این طرح گازی شامل دو بخش خشکی و فراساحل توسط کنسرسیومی متشکل از شرکت های پتروپایدار ایرانیان، صدرا و مپنا به صورت قرارداد EPC در حال اجراست.

در اولین روز سال 94 نیز یک فروند کشتی تجاری بحرینی به پایه سکوی فاز 13 پارس جنوبی برخورد کرد که با اتخاذ اقدامانی ایمنی، مشکلی در این فاز ایجاد نشد.

هم اکنون شرکت پترو پایدار ایرانیان، مپنا و صدرا مهمترین پیمانکاران طرح توسعه این فاز مشترک گازی هستند.

هدف از طرح توسعه فاز 13 پارس جنوبی تولید روزانه 50 میلیون مترمکعب گاز طبیعی شیرین شده، 80 هزار بشکه میعانات گازی، 400 تن گوگرد، سالانه 1.1میلیون تن گاز مایع و یک میلیون تن گاز اتان به منظور تامین خوراک صنایع پتروشیمی است.

میدان گازی پارس جنوبی با مساحت 3700 کیلومتر مربع در 150کیلومتری جنوب غربی بندر عسلویه در آب های خلیج فارس و بر روی خط مرزی مشترک ایران و قطر قرار دارد.