پارس جنوبی در مسیر توسعه؛

بخش فراساحل فازهای 20 و 21 پارس جنوبی 72 درصد پیشرفت داشته اند

پروژه فراساحل فازهای 20 و 21 پارس جنوبی از پیشرفت بیش از 72 درصدی برخوردار است.

کد خبر: ۸۱۰۷۷

تاریخ: ۳۱ خرداد ۱۳۹۴ - ۱۵:۴۰

ایران اکونومیست - با اجرای عملیات کشش خط لوله فازهای 20 و 21 ، عملیات لوله گذاری دریایی فاز 21، انجام عملیات لوله گذاری خشکی این فازها، نصب ملحقات سازه های دریایی و ساخت عرشه های سنگین فازهای 20 و 21 در یارد خرمشهر، روند توسعه این فازها شتاب گرفته است.

مدیر پروژه فازهای 20 و 21 پارس جنوبی در شرکت تاسیسات دریایی، اظهار داشت: اجرای عملیات شورپول (کشش خط لوله از دریا به خشکی) فاز 20 از نیمه دوم خرداد ماه امسال آغاز شده است.

وی گفت: پس از اتمام عملیات شورپول این فاز، انجام عملیات کشش خط لوله فاز 21 از تاریخ 17 خردادماه آغاز شد و پس از پایان این عملیات، ادامه لوله گذاری معمولی خط لوله فاز 21 در دستور کار قرار گرفت که هم اکنون حدود 17 کیلومتر از این مسیر لوله گذاری شده است.

براساس آخرین گزارش های ارائه شده، طول خط لوله فاز 21 پارس جنوبی 103 کیلومتر است که اجرای آن به زمانی حدود 2 تا دو نیم ماه نیاز دارد.

همچنین پس از پایان عملیات لوله گذاری فاز 21 اجرای این عملیات به طول 96 کیلومتر برای فاز 20 انجام خواهد شد.

عملیات لوله گذاری خشکی این فازها به موازات بخش دریا در دست اقدام بوده و فعالیت های مقدماتی مانند تسطیح زمین، شناسایی عوارض زیر سطح، بارگیری و حمل خط لوله خشکی در حال انجام است.

افشاری مدیر پروژه فازهای 20 و 21 پارس جنوبی همچنین از آغاز نخستین جوشکاری خط لوله خشکی این فازها از ابتدای تیرماه امسال خبر داد و گفت: دو خط لوله خشکی فازهای 20 و 21 پارس جنوبی که گاز این میدان را از خط ساحلی به پالایشگاه منتقل می کند؛ حدود 12 کیلومتر است.

با نصب چهارمین سه پایه مربوط به فازهای 20 و 21 پارس جنوبی در روز 28 خردادماه، نصب کلیه سه پایه های این فازها به پایان رسیده است.

به گفته مدیر پروژه فراساحلی فازهای 20 و 21 در شرکت تاسیسات دریایی ایران، در حال حاضر سازه مشعل و پل ارتباطی میان سکوهای میانی و مشعل این فازها نیز در موقعیت نصب قرار دارند که براساس برنامه ریزی های انجام شده، نصب کلیه متعلقات این فازها تا 4 روز آینده به پایان می رسد.

در حال حاضر پروژه فراساحل فازهای 20 و 21 پارس جنوبی از پیشرفت بیش از 72 درصدی برخوردار است.

همچنین ساخت سکوهای این فازها هم اکنون پیشرفت 79 درصدی دارد، این در حالی است که بخش لوله گذاری این فازها حدود 67.5 درصد پیشرفت دارد.

در حال حاضر، ساخت سکوی فاز 21 این میدان مشترک بالغ بر 73.5 درصد پیشرفت دارد. همچنین ساخت عرشه های فاز 20 این میدان نیز از پیشرفت 65 درصدی برخوردار است.

هدف از طرح توسعه فازهای 20 و 21 میدان پارس جنوبی، تولید روزانه 50 میلیون مترمکعب گاز طبیعی برای تزریق به شبکه سراسری، تولید 77 هزار بشکه مایعات گازی، 400 تن گوگرد و سالانه 1.1 میلیون تن گاز مایع برای صادرات و یک میلیون تن اتان برای تامین خوراک صنایع پتروشیمی است.