دو هفته قبل از زمان تعیین شده؛

مشعل پالایشگاه فاز ١٩ پارس جنوبی روشن شد

مشعل پالایشگاه فاز ١٩ پارس جنوبی با گاز شیرین فاز ١٢ روشن شد.

کد خبر: ۸۰۹۳۳

تاریخ: ۳۰ خرداد ۱۳۹۴ - ۱۱:۰۵

ایران اکونومیست - فاز ١٩ پارس جنوبی از جمله فازهای اولویت دوم پارس جنوبی است که با برنامه ریزی انجام شده دو ردیف (ترین) از این فاز امسال وارد مدار شده و گاز شیرین به شبکه سراسری وصل می کند.

مشعل فاز ١٩ روز گذشته، دو هفته پیش از موعد تعهد شده در دمای ٥٤ درجه، با دریافت گاز شیرین فاز ١٢ روشن شد. این اقدام اولین گام در مسیر راه اندازی سایر واحدهای پالایشگاهی این فاز است. با راه اندازی دو ترین (ردیف) فاز ١٩ پارس جنوبی، امسال روزانه ٢٥ میلیون مترمکعب به تولید گاز کشور اضافه می شود.

هم اکنون پیشرفت بخش پالایشگاه این فاز ٨٥ درصد، حفاری ٩٩ درصد، دریا ٨٤ درصد بوده و در مجموع ٨٧ درصد است. حفاری چاههای سکوی C فاز ١٩ به پایان رسیده و حفاری چاههای سکوی B نیز در مرحله پایانی است.

همچنین براساس برنامه ریزی انجام شده حفاری چاههای سکوی A فاز ١٩ نیز اوایل شهریورماه به پایان رسیده و پس از آن آماده نصب جکت خواهد شد.

طرح توسعه فاز ١٩ پارس جنوبی با هدف تولید روزانه ٥٠ میلیون مترمکعب گاز شیرین، ٧٥ هزار بشکه میعانات گازی، ٤٠٠ تن گوگرد، ١,٠٥ میلیون تن گاز مایع در سال و یک میلیون تن اتان در سال در دست اجراست.