استفاده زائران از خدمات ریلی تا لب مرز، تا اربعین امسال

مدیرعامل راه آهن جمهوری اسلامی ایران با بیان اینکه مین روبی پروژه ریلی شلمچه- بصره تا سه ماه آینده به اتمام می رسد، گفت: درتلاشیم تا اربعین امسال با بهره‌برداری بخشی از مسیر، زائران بتوانند تا لب مرز از خدمات ریلی استفاده کنند.

کد خبر: ۷۹۳۸۵۶

تاریخ: ۳۱ فروردين ۱۴۰۴ - ۱۳:۲۴

جبارعلی ذاکری روز یکشنبه در خاتمه جلسه انعقاد تفاهمنامه سرمایه‌گذاری در صنعت حمل و نقل ریلی با بخش خصوصی در جمع خبرنگاران در پاسخ به ایران اکونومیست افزود: پروژه ریلی شلمچه- بصره یکی از پروژه‌هایی است که در ۶ ماه اخیر به خوبی فعال شده و مین‌روبی مسیر آن تا سه ماه آینده تکمیل خواهد شد.

وی با اشاره به انجام عملیات مین‌روبی به طول ۴.۵ کیلومتر که پیشتر اطلاع رسانی شده بود، خاطرنشان کرد: در بازدیدی که روز گذشته از این پروژه داشتیم میزان مین‌روبی به هشت کیلومتر رسیده است.

معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: هرچه از مرز فاصله می‌گیریم، تعداد مین‌های کشف شده کاهش می‌یابد و عملیات مین‌روبی سرعت بیشتری به خود می‌گیرد.

وی ابراز امیدواری کرد طی سه ماه آینده باقی‌مانده عملیات مین‌روبی نیز به پایان برسد.

ذاکری با اشاره به موضوع احداث پل گفت: اکنون نخستین و دومین شمع داخل آب از سوی پیمانکار اجرا شده است.

وی اضافه‌کرد: پایین هر سرشمع داخل آب ۱۲ شمع وجود دارد. اجرای این کار بسیار سنگین است اما اکنون سبدهای این شمع‌ها بافته شده و دو تیم در دو گروه کاری متفاوت در این پروژه فعالند.

مدیرعامل راه آهن بیان داشت: در این زمینه طبق برنامه زمانبندی باید ۱۷.۵ پیشرفت می‌داشتیم که اکنون به ۱۵ درصد رسیده است و امیدواریم پیمانکار تا پایان امسال بتواند به تعهدات خود عمل کند.

وی اضافه‌کرد: احتمالاً طی سه ماه آینده پنج تا ۶ مورد از پایه‌ها از زیر زمین بالا بیاید و این پل نمود عینی بیابد.

ذاکری اظهار داشت: تیرهای مربوط به این پل‌ها به صورت پیش ساخته در اهواز ساخته می‌شود و به پروژه منتقل خواهد شد.

وی همچنین به پیشرفت بسیار خوب آماده‌سازی ایستگاه شلمچه در موضوع مسافری اشاره کرد و گفت: با وجود اینکه پیمانکار متعهد شده تا پایان تیر ماه سال آینده پروژه را به اتمام برساند، اما با توجه به اهمیت موضوع زائران اربعین و هماهنگی انجام شده، مقرر است تا دو خط از این خطوط تا اربعین امسال به بهره‌برداری برسد. همچنین آماده سازی سکو نیز در دستور کار قرار خواهد گرفت تا مشکلات زائران کمتر شده و بتوانند تا لب مرز از مسیر ریلی استفاده کنند.

بیشتر بخوانید

مدیر عامل راه آهن: طرح اتصال ریلی ایران به عراق برای اربعین در حال تکمیل است

مدیرعامل راه آهن کشور از ایستگاه شلمچه بازدید کرد

وزیر راه: ایستگاه مرزی ریلی شلمچه، پایان سال ۱۴۰۴ به بهره‌برداری خواهد رسید

ادامه دارد...