اخبار ضدو نقیض از توقف مسکن مهر پردیس + عکس

در حالی شرکت عمران شهرهای جدید ایران توقف پروژه‌های مسکن مهر را تکذیب کرده که نمایندگان مجلس و متقاضیان با استناد به بازدید خود بر توقف ساخت و سازهای مسکن مهر این شهر تاکید دارند.

کد خبر: ۷۷۶۲۳

تاریخ: ۱۶ ارديبهشت ۱۳۹۴ - ۱۰:۰۶

ایران اکونومیست- طی چند روز اخیر رئیس کمیسیون عمران مجلس به همراه یکی از اعضای این کمیسیون عملکرد مسئولان دولت یازدهم در خصوص طرح مسکن مهر را مورد انتقاد قرار دادند.
رئیس کمیسیون عمران مجلس در این باره گفته است: قول داده شده پروژه های مسکن مهر پردیس تا پایان سال 94 به اتمام برسد، این در حالی است که تکمیل واحدهای مسکن مهر پردیس متوقف شده است.

هاشمی اظهار کرد: در کمیسیون عمران جلسه ای برگزار شد و ساعت ها روی این موضوع بحث شده است. کارشناسان مختلف در این جلسه حضور داشته اند، ضمن آن که آمار و اطلاعات را از وزارت راه و شهرسازی گرفته ایم با این حال اینها در رابطه با مسکن اجتماعی بفرمایند چه چیزی را به مجلس ارائه کرده اند؟

وی با بیان این که کاری به گذشته نداریم، تصریح کرد:در ارتباط با مسکن مهر گزارشات و مستندات خودشان را ارائه کرده ایم و لذا نباید فرافکنی کرد.

پس از این اظهارنظر خسروی عضو کمیسیون عمران مجلس نیز با بیان این که اگر با روند کنونی در طرح مسکن مهر پردیس پیش برویم تا سال 1400 هم نمی توانیم واحدهای آنرا تحویل دهیم، گفت: در شهرهای جدید ایران مشکل مدیریت داریم.

خسروی اظهار کرد: به صورت ناشناس از پروژه های مسکن مهر پردیس بازدید کردم، از ابتدا تا انتهای این بازدید 100 نفر کارگر را ندیدم که پروژه های متخلف فازهای مسکن مهر این شهر کار کنند. اگر با همین روند پیش برویم فکر می کنم تا سال 1400 هم نمی توانیم واحدهای مسکن مهر را تحویل دهیم. هفته گذشته از پروژه های مسکن مهر پرند نیز بازدیدی داشتم، عمده کارها در این شهر حاضر است اما بخشی از آن بابت امکانات زیربنایی آب، برق، فاضلاب، گاز معطل است.

وی با بیان این که در شهرهای جدید مشکل مدیریت داریم، افزود: عقب ماندگی -واحدهای مسکن مهر- در پرند کمتر دیده می شود.

شرکت عمران شهرهای جدید ایران در واکنش به انتشار این اخبار از پیشرفت فیزیکی 80درصدی پروژه های مسکن مهر خبر داد و با تأکید بر اینکه احداث مسکن مهر پردیس متوقف نشده، اعلام کرد: پیشرفت فیزیکی مسکن مهر پردیس 68درصد است.

این در حالی است که تصاویر مربوط به پروژه های مسکن مهر پردیس در فازهای مختلف (بازدید کمیته مطالبه حق مسکن به همران شماری از متقاضیان در تاریخ 12 اردیبهشت 94) حکایت دیگری را بازگو می کند.

در بازدید میدانی به همراه متقاضیان و همچنین گزارش های مکرر مردمی، کارهای عمرانی در پروژه های مسکن مهر تقریبا تعطیل شده است و تنها چند کارگر از جمله نگهبانان در محوطه های کارگاه ها حضور داشتند.

فاز 5 مسکن مهر پردیس

در فاز 5 کمی بیش از 6000 واحد مسکن مهر در حال ساخت است که پیشرفت فیزیکی این واحدها تا شهریور 93 حدود 25.5 درصدی بوده است. آمار جدیدی از پیضشرفت فیزیکی مسکن مهر این فاز در دست نیست.

در مجموع با توجه به وضعیت کنونی میزان پیشرفت پروژه های مسکن مهر فاز 5 بسیار ناامیدکننده است، به طوریکه در برخی موارد این مسئله با اعتراض متقاضیان مواجه شده است. به گفته متقاضیان این فاز، واحدهای مسکن مهر فاز 5 در 2 سال اخیر پیشرفت چندانی نداشته است.

فاز 8 مسکن مهر پردیس

در فاز 8 حدود 27 هزار واحد مسکن مهر در حال ساخت است که با توجه به زمان آغاز ساخت و ساز در وضعیت نامناسبی قرار دارد. برخی از واحدها هنوز در قسمت فوندانسیون قرار دارند، چند واحد مسکن مهر این فاز به مرحله بهره برداری رسیده است که با توجه به عدم رشد متوازن سایر بلوک ها، احتمال فرسوده شدن و آسیب دیدن این بلوک ها افزایش یافته است.

پیشرفت فیزیکی واحدهای مسکن مهر فاز تا شهریور ماه 93 حدود 30 درصد بوده است.

فاز 11 مسکن مهر پردیس

بیش از 30 هزار مسکن مهر در فاز 11 پردیس توسط شرکت کوزو در دست ساخت است که تاکنون بلوک 4 این فاز تقریبا به پایان رسیده و 4 بلوک دیگر در دست ساخت است.

محوطه سازی این فاز انجام نشده، ضمن آن که هنوز زیرساخت های مربوط به انشعابات آب، برق و ... این سایت انتقال نیافته است.واحدهای مسکن مهر این فاز نسبت به واحدهای فاز 5 و 8 در وضعیت مساعدتری به سر می برند.

پیشرفت فیزیکی واحدهای این فاز تا شهریور سال گذشته 51 درصد بوده است.