اجرای زیرساخت‌ها همزمان با احداث خانه‌های جایگزین مسکن مهر ناایمن سمنان

مدیرکل راه و شهرسازی سمنان گفت: اجرای زیرساخت‌های آب، فاضلاب، برق و گاز همزمان با ساخت خانه‌های جایگزین واحدهای ناایمن مسکن مهر سمنان در دستور کار است.

کد خبر: ۷۷۵۰۱۸

تاریخ: ۲۰ دی ۱۴۰۳ - ۱۳:۲۱

سیدمحمد حسینی‌ طباطبایی روز پنجشنبه در گفت‌وگو با خبرنگار ایران اکونومیست در حاشیه بازدید محمدجواد کولیوند استاندار سمنان از طرح ساخت خانه‌های جایگزین واحدهای مسکونی ناایمن مسکن مهر شهر سمنان به نام «طرح نور» افزود: ارایه برنامه زمان‌بندی تسریع در ساخت خانه‌های جایگزین واحدهای ناایمن قطعه ۲۳ و ۲۴ مسکن مهر سمنان، پیگیری پرداخت وام از موارد مورد تاکید استاندار در جریان این بازدید بود.

وی ادامه داد: استاندار سمنان پس از بازدید از طرح ساخت خانه‌های جایگزین واحدهای ناایمن قطعه ۲۳ و ۲۴ مسکن مهر در نشستی در دفتر استانداری، روند اجرای طرح را پیگیری کرد.

وی یادآور شد که استاندار سمنان تاکید کرد طی هفته آینده گزارشی از تلاش‌ها برای آماده‌سازی خدمات زیربنایی همزمان با پیشبرد روند ساخت خانه‌های جایگزین درباره تعیین تکلیف وام و جذب اعتبارات گزارشی ارایه شود.

به‌ گزارش ایران اکونومیست، صبح امروز پنجشنبه کولیوند استاندار سمنان با حضور در سایت ۲۳ هکتاری نور از روند ساخت ۳۳۶ خانه ویلایی جایگزین مسکن مهرناایمن سمنان بازدید کرد.

در این بازدید پیشرفت فیزیکی طرح، آخرین وضعیت پرداخت تسهیلات بانکی و تامین مالی طرح مورد بررسی قرار گرفت‌.

ساخت خانه‌های جایگزین چند درصد پیشرفت دارد؟

طرح ۳۳۶ خانه ویلایی جایگزین مسکن مهر ناایمن سمنان در سه مرحله مجزا در حال ساخت است که مرحله اول ۶۰ درصد و مرحله دوم ۲۷ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و عملیات اجرایی مرحله سوم در حال خاک‌برداری است.

در مرحله اول طرح نور سفت‌کاری ۱۰۳ واحد به‌پایان رسید و عملیات اجرایی تاسیسات برقی و مکانیکی ۲۵ واحد و اجرای گچ‌خاک ۹۰ واحد اتمام یافت.

در مرحله دوم طرح اسکلت ۶۲ واحد کامل شد و ۱۳ واحد در مرحله فونداسیون قرار دارد و تیغه‌چینی ۴۸ واحد نیز به‌اتمام رسید.

در این بازدید مهدی صمیمیان فرماندار سمنان، مدیرکل راه و شهرسازی استان، مدیران بانک‌های مسکن، تجارت و صادرات استان حضور داشتند.