آخرین وضعیت ساخت پایانه مرزی کلاله و پروژه‌های ترانزیتی ایران و آذربایجان

مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور آخرین وضعیت پروژه‌های ترانزیتی در حال ساخت میان ایران و جمهوری آذربایجان را تشریح کرد.

کد خبر: ۷۷۱۴۰۳

تاریخ: ۱۱ دی ۱۴۰۳ - ۱۴:۳۹

به گزارش ایران اکونومیست، هوشنگ بازوند - معاون وزیر راه و شهرسازی - اظهار کرد: تکمیل محور کلاله-آق‌بند - جلفا را با هدف تحکیم روابط میان دو کشور ایران، جمهوری آذربایجان و تقویت ارتباطات منطقه ضروری دانست و گفت: بهسازی و تعریض این محور به طول ۱۰۷ کیلومتر و ساخت یک پایانه جزو تعهدات ایران و احداث پل، یک پایانه و مسیر ریلی در تعهدات کشور جمهوری آذربایجان است.

وی پیشرفت فیزیکی محور را ۲۰ درصد اعلام کرد و گفت: این پروژه یکی از محورهای اولویت‌دار در توسعه ترانزیت بین‌المللی محسوب می‌شود و به منظور تکمیل شدن هرچه سریع‌تر آن تعامل نزدیک و سازنده‌ای از سوی سایر دستگاه‌ها از جمله محیط زیست، میراث فرهنگی و... به منظور اجرای پروژه در موعد مقرر برقرار است.

بازوند در ادامه از تاکید رییس جمهور برای تامین اعتبار مورد نیاز تکمیل پروژه خبر داد و افزود: رایزنی‌های لازم برای تحقق دو همت اعتبار مورد نیاز در سال جاری نیز با سازمان برنامه و بودجه کشور صورت گرفته است که امیدواریم با تحقق آن اجرای پروژه سرعت بیشتری بگیرد.

مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه در خصوص برنامه سال جاری محور کلاله-آق‌بند-جلفا توضیح داد و گفت: در حال حاضر عملیات اجرایی در ۴۰ کیلومتر از مسیر در دست اجرا است که ۲۰ کیلومتر آن تا اوایل سال آینده به بهره‌برداری می‌رسد و عملیات زیرسازی ۲۰ کیلومتر دیگر نیز تکمیل خواهد شد.

بازوند ادامه داد: عملیات اجرایی هشت دستگاه از تونل‌های مسیر که طول آن‌ها بالغ بر سه کیلومتر است نیز در دست اجرا قرار دارد.

وی همچنین اعلام کرد: عملیات خاکی و تسطیح محل پایانه مرزی کلاله انجام شده و جاده کنارگذر پایانه به طول حدود یک کیلومتر اجرا و آسفالت شده و برای ادامه ساخت به سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای تحویل شده است.

بازوند در ادامه ساخت یک پل ۳۷۰ متری با ۱۱ دهانه ۳۴ متر را جزو تعهدات کشور جمهوری آذربایجان در این محور ترانزیتی دانست و اظهار کرد: این محور به منظور ایجاد و تسهیل ارتباط میان دو شهر باکو و نخجوان در کشور آذربایجان نقش حیاتی دارد که در حال حاضر عملیات اجرایی آن با ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی در حال انجام است.

معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: در خصوص محور ریلی نیز مجوزهای لازم برای محل ورودی و خروجی از مراجع اخذ شده است. نشست‌های فنی و تخصصی برگزار شده است و به زودی طرح اولیه از سوی طرف آذربایجانی برای مشاور ایرانی پروژه ارسال خواهد شد.