با ظرفیت 75 هزار بشکه؛

تولید نفت از میدان مشترک با عراق 2 ماه دیگر آغاز می شود

مجری پروژه آزادگان شمالی گفت: تولید نفت از میدان نفتی آزادگان شمالی که با کشور عراق مشترک است از تیرماه آغاز می شود.

کد خبر: ۷۷۰۴۱

تاریخ: ۰۸ ارديبهشت ۱۳۹۴ - ۲۳:۳۷

ایران اکونومیست - کرامت بهبهانی با بیان اینکه پروژه آزادگان شمالی به ٩٤ درصد پیشرفت فیزیکی رسیده و طبق برنامه تا تیرماه به تولید می رسد، اظهار داشت: جلسه یازدهم مدیریت مشترک میدان آزادگان شمالی برگزار و در جریان آن تاکید شد که برنامه تولید از این میدان بدون هیچ تغییری پایان تیرماه محقق می شود.

وی گفت: خوشبختانه همه برنامه های این میدان طبق زمانبندی پیش می رود و غیر از مسئله چگونگی بازپرداخت که همچنان در حال بررسی است، درباره مسائل دیگر این میدان نتیجه گیری صورت گرفت.

بهبهانی با بیان اینکه یکی دیگر از موارد مورد بررسی محل دریافت نفت و گاز پیمانکار بیع متقابل بوده است، اظهار داشت: طبق برنامه تلمبه خانه غرب کارون و ان.جی.ال ٣٢٠٠ برای دریافت از آزادگان شمالی در نظر گرفته شده اما این دو مجموعه علیرغم تلاش همکاران ما به احتمال زیاد تا تیرماه آماده نخواهد شد و برای جبران این مسئله تصمیم گرفته گردید تا شرکت سی.ان.پی.سی.آی یک کنار گذر را اجرا کند و به این ترتیب تولید آزادگان شمالی با این کنار گذر بدون توقف به اهواز می رسد و هم اکنون سفارشهای لازم برای این اقدام صورت گرفته است.

مجری پروژه آزادگان شمالی تاکید کرد که تغییرات جزئی صورت گرفته در مراحل نهایی این پروژه در درون سقف سرمایه گذاری تعیین شده و تغییری در قیمت نهایی ایجاد نمی کند.

وی با بیان اینکه موضوع تعیین متولی تولید در آزادگان شمالی مورد بررسی قرار گرفته و چند گزینه مطرح است، گفت: یکی از پیشنهادها این است که تولید به بهره بردار غرب کارون سپرده شود و گزینه دیگر هم این است که نظارت عالی بر تولید را به خود سی.ان.پی.سی.آی بدهیم، زیرا خود این شرکت هم اکنون متقاضی این موضوع است.

بهبهانی با اشاره به اینکه مسئله مهم دیگر اجرای فاز دوم این میدان است که باید درباره آن تعیین تکلیف شود، افزود: مطالعات مخزن فاز دوم نهایی شده و به احتمال زیاد فاز دوم به شکل مرحله ای اجرا می شود. یعنی در قرارداد فاز نخست تعریف شده که علاوه بر ٧٥ هزار بشکه ٢٥ هزار بشکه نیز به عنوان بخشی از فاز دوم تولید شود اما با توجه به اینکه سرمایه گذاری برای تاسیسات سطح الارضی نکرده ایم و رفتار چاه در فاز نخست به دست نیامده و هیچ تولید زودهنگامی در فاز اول صورت نگرفته، باید منتظر نتایج چاه های تولیدی که خواهیم داشت، بمانیم.

مجری پروژه آزادگان شمالی با اعلام اینکه اجرای مرحله اول فاز دوم آزادگان شمالی و رسیدن به ٢٥ هزار بشکه در روز را برای مدت سه سال پیش بینی کرده ایم، اظهار داشت: معمول است که پیمانکار فاز اول برای اجرای فاز دوم اولویت دارد و شرکت سی.ان.پی.سی.آی هم برای اجرای این پروژه اعلام آمادگی کرده، اما مسئله این است که 'شرکت در تولید' در هیچ قراردادی وجود ندارد و درباره این موضوع باید تصمیم گیری جداگانه شود.

بهبهانی با تاکید بر اینکه در دو تا سه ماه آینده که فاز نخست مراحل نهایی را طی می کند باید در مورد مرحله نخست فاز دوم هم تصمیم گیری شود، افزود: از سی.ان.پی.سی.آی به عنوان پیمانکار این پروژه ناراضی نیستیم.

وی خاطرنشان کرد: اما رضایت داشتن یا نداشتن، فاکتورهای زیادی دارد که در شرایط غیر تحریم خود را نشان می دهد. به عبارتی اگر شرکتهای بیشتری برای ادامه کار در این میدان حضور و میدان رقابتی سالمی وجود داشته باشد، بدون شک کیفیت و کمیت کار تحت تاثیر این فضای رقابتی ارتقا می یابد.

میزان نفت درجای میدان آزادگان شمالی معادل 6/5 میلیارد بشکه نفت خام تخمین زده می شود که با احتساب ضریب بازیافت 6 درصد، نفت قابل استحصال معادل 330 میلیون بشکه نفت خام است.

توسعه این میدان به روش بیع متقابل و با هدف تولید 75000 بشکه نفت خام در فاز اول توسط پیمانکار چینی انجام می شود.