برداشت از میادین مشترک شتاب گرفت:

سبقت ٣٠ میلیون بشکه ای ایران از عراق در میدان یادآوران

سرپرست طرح توسعه میدان نفتی یادآوران از برداشت ٣٠ میلیون بشکه در این میدان از ابتدا تا کنون خبرداد و گفت: ظرفیت تولید از میدان مشترک یادآوران تا نیمه اول سال آینده به ٨٥ هزار بشکه در فاز نخست خواهد رسید.

کد خبر: ۶۹۳۰۶

تاریخ: ۱۷ دی ۱۳۹۳ - ۱۱:۲۷

ایران اکونومیست - هادی نظرپور با اعلام پیشرفت ٩٥ درصدی در طرح توسعه میدان نفتی یادآوران گفت: حفاری ٥٥ حلقه چاه این میدان به اتمام رسیده و تنها بخشی از عملیات تاسیسات سرچاهی باقی مانده و در مجموع می توان گفت که بخش اندکی از عملیات اجرایی باقی مانده است.
وی با اعلام این خبر که فاز دوم این میدان برای رسیدن به ١٨٠ هزار بشکه پیش بینی شده است، گفت: MDP فاز دوم به تازگی برای شرکت ملی نفت ارسال شده و در انتظار تصویب شرکت ملی نفت ایران است. همچنین با توجه به افزایش برآورد در مورد مخزن پیش بینی هایی در مورد فاز سوم توسعه این طرح نیز پیشنهاد شده است.
نظرپور به تولید زودهنگام ٥٠ هزار بشکه ای توسط چینی هادر این میدان در اردیبهشت امسال اشاره کرد و گفت: میزان تولید این میدان از سال ٩٠ به میزان ٢٠ هزار بشکه آغاز شد و در اردیبهشت امسال به ٥٠ هزار بشکه رسید.
سرپرست طرح توسعه میدان نفتی یادآوران با تاکید بر این که رضایت قابل قبولی از چینی ها در این میدان نداریم اما سعی می کنیم با هدایتشان در پروژه کار را پیش ببریم، گفت: قرار بود چینی ها این پروژه را ٥٩ ماهه تحویل دهند اما در حال حاضر این زمان با ١٥ ماه تاخیر به ٧٤ ماه رسیده است؛ درست است که برخی از این مشکلات به دلیل تحریم و مشکلات بازار برای تامین تجهیزات بوده است اما این مسائل کم کاری آنها را جبران نمی کند.
وی با اشاره به مشترک بودن این میدان گفت: با توجه به مشاهده ها و گزارشهای ما عراق در حال حفر چاه از این میدان است و به این ترتیب ایران  ٣٠ میلیون بشکه تاکنون در این میدان از عراق جلوتر است.
سرپرست طرح توسعه میدان نفتی یادآوران گفت: قرارداد چینیها در این میدان از نوع بیع متقابل بوده و تاکنون ٩٥ درصد از ٢,٩ میلیارد دلاری که قرار بود به این پروژه بیاورند را تامین کرده اند.
وی با اعلام پیشرفت قابل قبول در بخش تاسیسات سطح الارضی، گفت: تاسیسات سرچاهی، خطوط لوله جریانی و منیفولدها، خطوط لوله صادراتی و کارخانه بهره برداری پیشرفت مطلوبی دارند و پیشرفت کارخانه بهره برداری نیز از مرز ٨٠ درصد عبور کرده است.
نظرپور با اشاره به معضل بیکاری در منطقه و اهمیت به کارگیری نیروهای بومی در پروژه ها، گفت: ٧٦ درصد نیروهای این پروژه را نیروهای بومی تشکیل می دهند.