آخرین وضعیت آزادراه «حرم تا حرم»

نیاز به ۹۰‌ همت اعتبار برای تکمیل پروژه

فردا (پنجشنبه) آیت‌الله رییسی رییس جمهور و هیات همراه در ادامه دور دوم سفرهای استانی به استان سمنان سفر می‌کنند. بازدید از پروژه آزادراه حرم تا حرم (حدفاصل گرمسار- لاسجرد) از جمله برنامه‌های پیش‌بینی شده در این سفر است. به این بهانه در گفت‌وگو با مجری پروژه، آخرین وضعیت آزادراه حرم تا حرم را جویا شدیم.

کد خبر: ۶۹۰۳۱۰

تاریخ: ۲۹ فروردين ۱۴۰۳ - ۱۵:۳۶

به گزارش ایران اکونومیست، پروژه آزادراه حرم تا حرم با مشارکت دولت و قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء (ع) اجرایی می‌شود که یکی از کریدورهای شمالیِ شرق به غرب کشور محسوب می‌شود. همه ساله بیشترین تعداد زائران کشور از این مسیر تردد می‌کنند و از جمله اهداف اصلی اجرای آن، تامین ایمنی کافی برای مسافران و زائران و کاهش مصرف سوخت آنان است.

در این پیوند، «اسماعیل احمدی» مجری پروژه در گفت‌وگو با ایران اکونومیست افزود: پروژه آزادراه حرم تا حرم از قم تا مشهد به طول ۹۰۰ کیلومتر تعریف شده است. قطعه قم- گرمسار به عنوان بخش نخست این پروژه به طول ۱۵۰ کیلومتر در سال ۹۴ افتتاح شد و به بهره‌برداری رسید.

وی بیان‌داشت: اکنون قطعه گرمسار- سمنان این پروژه به طول ۱۱۴ کیلومتر در حال اجراست که قرارداد آن در سال ۹۶ منعقد شده بود که خود در سه زیرقطعه تعریف شده است. این قطعه برای تکمیل و بهره برداری نیازمند ۱۰ هزار میلیارد تومان اعتبار است.

احمدی ادامه‌داد: این قطعه به دلیل مشکلات تامین اعتبار، تاکنون فقط به میزان ۱۶ کیلومتر پیشرفت داشته است و مقرر شده قسمتی از قطعه ۲ آن به‌طول ۳۶ کیلومتر تا پایان سال‌جاری افتتاح شود.

وی اظهار داشت: تکمیل و بهره‌برداری از ۳۶ کیلومتر یاد شده نیازمند یک‌هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان اعتبار است که نیمی از آن سهم دولت و نیمی دیگر سهم قراردگاه خاتم‌الانبیا است.

مجری پروژه آزادراه حرم تا حرم خاطرنشان‌کرد: بخش دیگر این پروژه از مشهد به سه راهی تربت حیدریه به طول ۳۳ کیلومتر در حال اجراست. قرارداد این قطعه در سال ۹۷ منعقد شده و تاکنون ۱۴ درصد پیشرفت داشته و هزینه اجرای آن ۶ هزار میلیارد تومان است.

وی گفت: همچنین مطالعات قطعه سه‌راهی تربت حیدریه به نیشابور انجام شده است. اما هنوز مجوز «ماده ۲۳» قطعه نیشابور تا سمنان دریافت نشده است.

مجوز ماده ۲۳ لازمه شروع پروژه‌هایی است که اجرای آنها با اعتبارات دولتی آغاز می‌شود که پیش‌نیاز آنها مطالعات فنی و اقتصادی، زیست محیطی و غیره است.

احمدی با اشاره به پیشرفت ۲۰ درصدی این پروژه، تصریح‌کرد: اجرای کامل ۹۰۰ کیلومتر این پروژه به قیمت امروز نیازمند ۹۰ هزار میلیارد تومان اعتبار است، در حالی که قیمت به روز شده عملیات اجرایی تا امروز فقط ۱۷ هزار میلیارد تومان بوده است.

به گزارش ایران اکونومیست، سفر «مهرداد بذرپاش» وزیر راه و شهرسازی به استان سمنان در قالب دومین سفر دولت سیزدهم است.

همزمان با سفر رییس‌جمهور و اعضای هیات دولت به استان سمنان، باند دوم محور سرخه- سمنان به طول ۱۲ کیلومتر و با اعتباری افزون بر ۲ هزار میلیارد ریال افتتاح شده و به بهره‌برداری می‌رسد.

بیشتر بخوانید

تکمیل طرح ملی آزادراه حرم تا حرم؛ گره‌خورده به نگاه دولتمردان

۲ هزار و ۵۸ واحد مسکونی استان سمنان در سفر رییس جمهور افتتاح می‌شود