پیشرفت 70درصدی 9 فاز پارس جنوبی* تحریم‌کنندگان دور خوردند

ايران اكونوميست :پیشرفت توسعه 9 فاز گازی پارس جنوبی به بیش از 70 درصد رسید و تحریم‌کنندگان غربی که به خیال خود برای متوقف شدن پروژه های گازی ایران از این طرح‌ها عقب نشینی کردند، به اهداف خود نرسیدند.

کد خبر: ۶۸۶۷

تاریخ: ۳۱ تير ۱۳۹۱ - ۰۵:۵۴

پیشرفت 70درصدی 9 فاز پارس جنوبی/ تحریم‌کنندگان دور خوردند

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، آخرین وضعیت احداث 9 فاز پارس جنوبی شامل فازهای 12، 13، 15، 16، 17، 18، 22، 23 و 24 حاکی است، در شرایطی که تحریم کنندگان اروپایی حاضر به توسعه این فازها نشدند و از منافع مالی آن هم چشم پوشی کردند، مهندسان ایرانی به خوبی از پس توسعه این فازها برآمده و مجموع این فازها تا کنون به بیش از 70 درصد پیشرفت رسیده است و انتظار می رود تا پایان دولت دهم این فازها به بهره برداری برسند.

* فاز 12

قرارداد احداث فاز 12 پارس جنوبی در تابستان سال 84 امضا و در سال 86 توسط شرکت پتروپارس مراحل ساخت این فاز آغاز شد.

براین اساس تا کنون پالایشگاه خشکی این فاز 76.75 درصد،ساخت سکوهای دریایی 82.65 درصد، ساخت خطوط لوله 95.85 درصد و عملیات حفاری 71.97 درصد پیشرفت داشته است که به طور کلی می توان گفت این فاز تا کنون با هزینه 5 میلیارد و 278 میلیون دلار به پیشرفت 80 درصدی رسیده است.

این گزارش اضافه می کند پس از بهره برداری از این فاز که دارای 36 حلقه چاه و 4 سکو است روزانه 78 میلیون متر مکعب گاز،110 هزار بشکه میعانات گازی، 600 تن گوگرد تولید می شود.

* فاز13

فاز 13 پارس جنوبی از فازهای 35 ماهه است که قرار داد آن در تاریخ 25 خرداد سال 89 امضا شد که کار احداث این فاز در تابستان سال 89 و با کنسرسیومی از شرکت های پتروپایدار ایرانیان، مپنا و صدرا اغاز شد و تا کنون در پالایشگاه خشکی 58.54 درصد، سکوهای دریایی 41.95 درصد، خطوط لوله 54 درصد،حفاری 23.58 درصد پیشرفت فیزکی داشته است که به طور کلی با هزینه سرمایه گذاری 2 میلیارد و 465 میلیون دلار سرمایه گذاری به پیشرفت 48.5 درصدی رسیده است.

براساس این گزارش پس از اتمام فاز 13 که دارای 2 سکوی دریایی و 38 حلقه چاه است 50 میلیون متر مکعب گاز طبیعی،77 هزار بشکه میعانات گازی، 400 تن گوگرد،1.1 میلیون تن ال پی جی، یک میلیون تن اتان تولید می شود.

* فاز 15 و 16

فاز 15 و 16 پارس جنوبی که دمتی است در راس خبرهای پارس جنوبی به سر می برد و انتظار می رود که در 6 ماه ابتدایی سال به بهره برداری رسد در تابستان سال 85 عقد قرار داد و پروژه احداث توسط شرکت های آریا نفت شهاب، ایزوایکو و شرکت تاسیسات دریایی آغاز شد که تا کنون این فاز در پالایشگاه حشکی 89.13 درصد، سکوهای دریایی 74.42 درصد، خطوط لوله 96.34 درصدو در بخش حفاری 83.32 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است که با سرمایه گذاری 4 میلیارد و 409 میلیون دلاری به پیشرفت 86.75 درصدی رسیده است.

این گزارش اضافه می کند فازهای 15 و 16 دارای 4 سکو و 24 حلقه چاه است که پس از بهره برداری روزانه 50 میلیون متر مکعب گاز طبیعی،80 هزار بشکه میعانات گازی، 400 تن گوگرد،و سالانه 1 میلیون تن ال پی جی و یک میلیون تن اتان تولید می کند.

*فاز17 و 18

قرار داد احداث فازهای 17 و 18 پارس جنوبی در تابستان سال 85 امضا شد که مراحل ساخت ان در تابستان سال 86 و توسط شرکت های تاسیسات دریایی ، ایدرو، صنایع نفت، ملی حفاری و صدرا آغاز شد. تا کنون در ساخت پالایشگاه 80 درصد،سکوهای دریایی 81 درصد، خطوط لوله 90 درصد و عملیات حفاری 65 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است که تاکنون با سرمایه گذاری 3 میلیارد و 802 میلیون دلاری به پیشرفت 68 درصدی رسیده است.

این گزارش خاطرنشان می کند این فازها که دارای 4 سکوی دریایی و 44 حلقه چاه است پس از بهره برداری روزانه 50 میلیون متر مکعب گازطبیعی ، 80 هزار بشکه میعانات گازی، 400 تن گوگرد و سالانه 1 میلیون تن ال پیجی و اتان تولید می کند.

*فاز 22، 23 و 24

فاز های 22 تا 24 نیز از فازهایی است که در 25 خرداد ماه سال 89 به عنوان فازهای 35 ماهه مطرح هستند که عملیات اجرایی آن توسط شرکت پتروسینا آریا و صدرا در تابستان سال 89 آغاز شد.

این فازها تاکنون در ساخت پالایشگاه 49 درصد،سکوهای دریایی 36 درصد، خطوط لوله 49 درصد، حفاری 17 درصد پیشرفت داشته است که به طورکلی با سرمایه گذاری 2 میلیارد و 105 میلیون دلاری به پیشرفت 44 درصدی رسیده است.

براساس این گزارش پس از اتمام این فازها که دارای 3 سکوی دریایی و 38 حلقه چاه است روزانه 50 میلیون متر مکعب گاز طبیعی، 77 هزار بشکه میعانات گازی،400 تن گوگرد تولید می شود.