تکمیل خط لوله اتیلن غرب تا سال ۹۹

تکمیل خط لوله انتقال گاز اتیلن غرب بر اساس بودجه اختصاص یافته تا سال ۱۳۹۹ به طول خواهد انجامید.

کد خبر: ۶۸۰۹۶

تاریخ: ۰۳ دی ۱۳۹۳ - ۱۰:۴۳

ایران اکونومیست - در لایحه بودجه سال آینده تنها برای دو طرح تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ملی مرتبط با صنعت پتروشیمی اعتبار پیش‌بینی شده است؛ ساخت خط لوله انتقال گاز اتیلن "غرب" و  "مرکزی".

بررسی مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که یکی از دلایل به تأخیر افتادن تکمیل طرح‌های مورد نظر، اختصاص بودجه‌ به آنها کمتر از بودجه مصوب بوده است؛ بر این اساس طی سال‌های 1390 تا 1392 به ترتیب 37.2 و 54 درصد از اعتبارات مصوب طرح‌های ساخت خط لوله اتلین غرب و مرکز محقق شده است.

اگرچه اعتبار پیش‌بینی شده برای خط لوله اتلین "غرب" و "مرکز" در سال 1394 نسبت به سال گذشته 20 درصد افزایش یافته است اما با نحوه تأمین منابع مالی این دو طرح در لایحه بودجه سال 1394 پیش‌بینی می‌شود که زمان اتمام این طرح‌ها تا سال 1399 تمدید شود.

البته یکی از دلایلی که ساخت این دو خط لوله انتقال خوراک برای واحدهای پتروشیمی را به تأخیر انداخته است و در واقع موجب شده است اعتبارات مصوب برای تکمیل به آن اختصاص نیابد، تکمیل نشدن فازهای میدان گازی پارس‌جنوبی - تأمین کننده خوراک خط لوله غرب و مرکز- و واحدهای پتروشیمی در مسیر این دو خط لوله است.

در حال حاضر فاز اول خط لوله اتلین غرب به بهره‌برداری رسیده است. فاز دوم آن نیز مراحل پایانی خود را طی می‌کند اما معارضین در مسیر این خط مانع بهره‌برداری این فاز است. مناقصه‌ فاز سوم این خط هم انجام شد اما به دلیل این که طرح‌‌های پائین دستی پیشرفت چندانی نداشته است، برنده آن اعلام نشده است.

به گفته عبدالحسین بیات؛ عضو هیئت مدیره شرکت ملی صنایع پتروشیمی، تنها در صورت اجرای طرح بیدبلند2 و تأمین خوراک اِتان پتروشیمی گچساران است که می‌توان به تناسب اجرای فاز سوم اتیلن غرب را آغاز کرد.

وی با اشاره به اینکه اکثر کالاهای مورد نیاز فاز سوم خریداری شده است و زمان اجرای آن حداکثر 30 ماه است خاطرنشان کرد: البته در صورتی که پیشرفت واحدهای پتروشیمی در مسیر این بخش از خط سرعت قابل توجهی داشته باشند می‌توان با افزایش تعداد پیمانکاران این زمان را کوتاه‌تر کرد.

بیات تأکید کرد: هر زمان که واحدهای پتروشیمی خوراک گیرنده از فاز آخر رسماً اعلام کنند که تا 30 ماه آینده طرح واحدهای مورد نظر تکمیل می‌شود، شرکت ملی پتروشیمی با ملاحظه ضریب اطمینان چهار، پنج ماه زودتر فعالیتهای فاز سوم را آغاز خواهیم کرد.

ساخت خط لوله اتلین غرب با هدف جبران عقب ماندگی استا‌ن‌های با شاخص توسعه کمتر از شاخص میانگین کشوری، اشتغال‌زایی، مشارکت بخش خصوصی، تحرک‌بخشی به فرآنید تولید و ارتقای فناوری در بخش نفت توسط هیئت وزیران در سال 1381 به تصویب رسید و مقرر شد تا پایان سال 1386 به بهره‌برداری برسد اما به دلیل تغییرات بسیار، مشکلات فنی، افزیش هزینه‌های مترتب بر طرح و تحقق نیافتن بودجه‌های مصوب در زمان مقرر به اتمام نرسید.

پس از سال 1386 در قوانین بودجه سنواتی زمان اتمام طرح مکرر تمدید شد؛ در قانون بودجه سال 1393 زمان اتمام طرح سال 1394 پیش‌بینی شده بود، اما بر اساس لایحه بودجه سال 1394، زمان اتمام این طرح تا سال 1399 به طول خواهد انجامید.