ابلاغ اعتبار بیش از مصوب شورای شهر برای ۱۵ پروژه شهری طی۶ ماه اول سال توسط شهرداری تهران

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران گزارش ۶ ماهه پروژه های تملک دارایی سرمایه ای شهرداری تهران در سال جاری را در صحن شورا ارائه کرد و گفت: شهرداری تهران برای ۱۵ پروژه شهری بیش از مبلغ مصوب شورای شهر اعتبار ابلاغ کرده است.

کد خبر: ۶۶۷۲۴۷

تاریخ: ۰۵ آذر ۱۴۰۲ - ۱۳:۲۴

به گزارش ایران اکونومیست، محمد آخوندی در یکصد و نود و پنجمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر تهران در جریان ارائه گزارش نظارتی ۶ ماهه پروژه های تملک دارایی سرمایه ای شهرداری تهران در سال جاری، گفت: بیش از ۶ جلسه کمیسیون به بررسی این گزارش اختصاص یافته است. هدف ما این است که تصویر کاملی از مصوبات شورا در بخش پروژه های تملک دارایی سرمایه ای در ۶ ماهه ابتدایی سال ارائه شود. این گزارش هم نشان دهنده اقدامات صورت گرفته و هم نواقص و اشکالات کار است، لذا امیدواریم این گزارش بتواند به رفع مشکلات و نواقص کمک کند. گزارش بعدی نیز ۹ ماهه خواهد بود.

وی افزود: بررسی عملکرد شهرداری تهران در اجرای تبصره ها امروز در کمیسیون برنامه و بودجه نهایی شد. بر همین اساس این گزارش در اختیار اعضاء قرار خواهد گرفت و سپس در صحن شورا ارائه خواهد شد. همکاران ما در شهرداری در جلسات نظرات خود را مطرح کردند و بخشی از آن قابل پذیرش بوده و بخشی دیگر قابل قبول نبود.

وی با بیان اینکه این عملکرد تا پایان شهریور امسال به ثبت رسیده است، ادامه داد: در بودجه ۷۵ هزار میلیاردی امسال، اعتبارات در سه بخش تقسیم بندی شد و شهرداری تهران در بخش هزینه ها به همان اندازه و یا اندکی کمتر ابلاغ کرده و ۳۸ هزار میلیارد تومان در بخش تملک دارایی سرمایه ای و در تملک دارایی مالی نیز شهرداری هفت هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان ابلاغ کرده است.

وی ادامه داد: در بخش تملک دارایی سرمایه ای، واحدهای ستادی داریم که پروژه ها را بررسی می کنند؛ در این بخش ۲۸ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان بودجه مصوب بوده که ۲۹ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان در کل سال ابلاغ شده و سه درصد بیشتر از مبلغ مصوب است.

آخوندی با بیان اینکه کل پروژه های تملک دارایی سرمایه ای مستمر و غیر مستمر یکهزار و ۶۵۱ پروژه بوده است، گفت: در مناطق ۲۲ گانه یکهزار و ۲۸۹ پروژه داشتیم که ۸۳۹ پروژه مستمر و ۴۵۲ پروژه غیر مستمر بوده است. در پروژه های مستمر ستادی ۹ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان مصوب شده که بیش از ۶ هزار میلیارد تومان ابلاغ کرده و بیش از پنج هزار میلیارد تومان تخصیص داده است. در پروژه های مستمر ۷۱ درصد و در پروژه های غیر مستمر ۱۲۰ درصد ابلاغ شده است.

وی با بیان اینکه در پروژه های مستمر مناطق ۲۲ گانه چهار هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان مصوب شده و چهار هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان ابلاغ کرده و تخصیص داده است، اظهار کرد: بخش زیادی از آن مربوط به آسفالت بوده است. شهرداری باید گزارش دهد که چرا بیش از مبلغ مصوب، اعتبار ابلاغ کرده است.در پروژه های غیر مستمر مناطق ۲۲ گانه ۲ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان مصوب و چهار هزار میلیارد ابلاغ شد و سه هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان تخصیص یافت. در این بخش هم شاهد اضافه ابلاغ هستیم که باید در خصوص آن نیز توضیح داده شود.

شهرداری تهران در ۱۵ پروژه شهری تهران بیش از مبلغ مصوب، اعتبار ابلاغ کرده است

وی با بیان اینکه گزارش‌ها نشان می دهد در ۱۵ پروژه شهری شهرداری بیش از مبلغ مصوب، اعتبار ابلاغ کرده است، تأکید کرد: شهرداری توضیحاتی داده که بخشی از آن قانع کننده نبود. ۱۷ ردیف پروژه های جابجا شده بین معاونت و مناطق است. وقتی شورا چیزی را مصوب می کند، شهرداری نمی تواند جابجا کند. مواردی مربوط به مساجد، دو مورد مربوط به جابجایی دبیرخانه شهر دوستدار کودک و دیگری در خصوص بخش مدیریت بحران است. از نظر ما نباید جابجایی صورت بگیرد و باید شهرداری در این زمینه پاسخ دهد.

اختصاص ۱۷۰۰ میلیارد تومان برای مأموریت‌های اجتماعی و فرهنگی تهران طی ۶ ماه نخست سال

وی افزود: در مأموریت اجتماعی و فرهنگی هفت هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان مصوب شده و دو هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان از سوی شهرداری ابلاغ شده و هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان تخصیص داده است. در بخش کنترل پروژه بر اساس سامانه کنترل پروژه و سیستم فاینانس، اطلاعات به روز رسانی شده و مجموع پیشرفت فیزیکی پروژه های مستمر ۳۲ درصد و پروژه های غیرمستمر ۲۶ درصد بوده است.

تخصیص ۳۱۰۰ میلیارد تومان در حوزه محیط زیست و خدمات شهری پایتخت از فروردین تا شهریور

آخوندی با بیان اینکه در حوزه محیط زیست و خدمات شهری چهار هزار میلیارد تومان مصوب، ۱۹۹ میلیارد تومان ابلاغ شده و سه هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان تخصیص یافته است، گفت: پروژه های غیرمستمر ۱۷ درصد و پروژه های مستمر ۳۶ درصد رشد داشته اند. در بخش حمل و نقل، بودجه مصوب بیش از ۲۴ هزار میلیارد تومان بوده، ۲۵ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان ابلاغ شده و ۲۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان تخصیص یافته و میزان پیشرفت فیزیکی پروژه های مستمر ۴۹ درصد و غیر مستمر ۳۳ درصد است. در بخش هوشمندسازی اعتبارات مصوب بیش از سه هزار میلیارد تومان است و دو هزار و ۹۸۰ میلیارد تومان ابلاغ شده و دو هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان ابلاغ شده و پروژه های غیرمستمر ۵۳ درصد و پروژه های مستمر است.

تخصیص و ابلاغ بیش از هزار میلیارد تومان برای ایمنی و مدیریت بحران تهران در ۶ ماه اول سال

وی ادامه داد: در بخش ایمنی و مدیریت بحران مبلغ مصوب یکهزار و ۳۰۰ میلیارد تومان بوده است، یادآور شد: بیش از هزار میلیارد تومان ابلاغ و تخصیص یافته و پیشرفت پروژه های مستمر ۲۴ درصد و غیر مستمر ۲۱ درصد است.

آخوندی با بیان اینکه در بخش معماری و شهرسازی بودجه مصوب پنج هزار و ۱۶۰ میلیارد تومان بوده است، تاکید کرد: مبلغ ابلاغی در این بخش ۲ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان و مبلغ تخصیصی ۲ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان بوده است؛ در این بخش پروژه های مستمر ۴۴ درصد و پروژه های غیرمستمر ۲۸ درصد پیشرفت فیزیکی دارند. در مجموع پروژه ها ۳۴ درصد پیشرفت فیزیکی داشته اند. سهم سازمان نوسازی و میزان آورده در تمام پروژه های سال قبل و امسال به میزان بیش از دو هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان مشخص شده است.

پرداخت ۱۰۰۰ میلیارد تومان برای اجرای خط ۶ متروی تهران

وی با بیان اینکه هزار میلیارد تومان برای اجرای خط ۶ مترو پرداخت شده است، افزود: این مبلغ بر مبنای تصویب دو هزار میلیارد تومان مطلوب بوده و ۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است. در خط ۷ نیز ۳۹۵ میلیارد تومان پرداخت شده و ۳۴ درصد پیشرفت فیزیکی دارد. مبلغ مصوب خط ۱۰ به میزان ۵۰ میلیارد تومان بوده اما هزار و ۸۱ میلیارد تومان پرداخت شده است. تکمیل و احداث سایر خطوط نیز ۱۵۵ میلیارد تومان بوده و به نظر می رسد با توجه به تخصیص ۶ ماهه عدد مناسبی به پروژه تزریق شده است.

نقدینگی تأمین پارکینگ ها صفر است

پرداخت ۴۵۴ میلیارد تومان به شرکت بهره‌برداری متروی تهران طی ۶ ماه اول سال

آخوندی با بیان اینکه نقدینگی تأمین پارکینگ ها صفر است، گفت: دو هزار و ۷۲۱ میلیارد تومان به شرکت مترو برای اجرای پروژه ها پرداخت شده است. شرکت بهره برداری متروی تهران از مهمترین بخش ها بوده است. ۹۹ میلیارد تومان در تعمیرات اساسی ابلاغ و پراخت شده است. در مجموع ۴۵۴ میلیارد تومان به این شرکت پرداخت شده است.

پرداخت ۶ هزار و ۵۷۲ میلیارد تومان برای خرید اتوبوس برای تهران طی ۶ ماه نخست سال

وی ادامه داد: در بخش اتوبوسرانی و بهسازی ناوگان یکهزار و ۳۲۵ میلیارد تومان مصوب کرده ایم و ۹۰۰ میلیارد تومان تخصیص یافته که ۱۰۰ میلیارد تومان از آن نقد است که باید در مورد آن توضیح داده شود.در خرید اتوبوس شهرداری بیش از ۶ هزار و ۵۷۲ میلیارد تومان در ۶ ماه ابتدایی سال پرداخت کرده و عدد بسیار خوبی نسبت به رقم مصوب است.

تعداد تحویل اتوبوس های برقی و ویژه معلولین در ۶ ماهه اول سال و تاکنون صفر است

آخوندی با اشاره به اینکه هزار دستگاه با «عقاب افشان» قرارداد داشتیم که تا پایان تابستان ۵۹ دستگاه تحویل داده است، گفت: احتمال دارد در گزارش ۹ ماهه تعداد اتوبوس های تحویلی متفاوت باشد. در قرارداد با شرکت «اسنا» نیز ۲۳ دستگاه تحویل داده شده و از مهرماه باید تحویل ها آغاز شود که در گزارش ۹ ماهه ارائه می شود. تعداد تحویل اتوبوس های برقی و ویژه معلولین تاکنون صفر است. ۹۷ دستگاه اتوبوس نیز از وزارت کشور تحویل گرفته‌ایم.

هزار و ۱۵۵ میلیارد تومان پرداختی شهرداری برای سه پروژه یادگار امام، بروجردی و شوشتری طی ۶ ماه اول سال

آخوندی در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر اینکه ما در سه پروژه یادگار امام، بروجردی و شوشتری ۵ هزار و ۱۵۵ میلیارد تومان پرداختی داشته ایم، گفت: ۲۹ میلیارد تومان نقد و غیرنقد برای پروژه تقاطعی نواب و تندگویان پرداخت شده و میزان پیشرفت فیزیکی ۲۹ درصد است و انتظار داریم که روند سریعتر شود.در پروژه پایانه شرق انتظار می رود اقدامات بهتری انجام شود. در پروژه شهر آفتاب ۲۰۰ میلیارد تومان حواله صادر شده است. در احداث پارکینگ محله ای ۱۲۵ میلیارد تومان مصوب شده که تنها ۹ میلیارد تومان تخصیص یافته است.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورا با اشاره به اینکه در بخش خدمات شهری و محیط زیست، در خرید مخازن تاکنون اتفاقی نیفتاده است، افزود: قراردادها منعقد شده اما پرداخت صورت نگرفته است. در احداث فاز اول مسیر طبیعت پرداخت انجام شده و در اجرای بوستان های مادر و کودک هنوز پرداختی ثبت نشده است.از هشت میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان برای اجرای بوستان در مناطق فاقد بوستان، ارقامی پرداخت شده و دو بوستان در حال اجراست.

احداث کارخانجات دفن زباله و شهرک پسماند در تهران آغاز نشده و اعتباری دریافت نکرده اند

آخوندی با بیان اینکه ماشین آلات حوزه پسماند هنوز وارد نشده اند، گفت: احداث کارخانجات دفن زباله و شهرک پسماند آغاز نشده اند و اعتباری دریافت نکرده اند. در رود دره میزان پرداختی و پیشرفت فیزیکی مطلوب بوده است. در برخی موارد شهرداری در زمان تصویب بودجه فشار وارد می کند که کد پروژه هایی با ارقام بودجه بالا در دستور کار قرار بگیرد؛ اما هیچ اتفاقی برای آنها نمی افتد؛ لذا باید پروژه هایی مصوب شود که قابلیت اجرا داشته باشد.

پرداختی شهرداری تهران در ۶ماهه اول سال برای ۹ سوله بحران صفر است

درآمدهای اختصاصی بدون دخل و تصرف به سازمان آتش نشانی بازگردد

وی با بیان اینکه احداث پنج ایستگاه آتش نشانی با ۹۵ میلیارد تومان مصوب شده است تاکید کرد: ۹ سوله با ۷۳ میلیارد تومان مصوب کردیم و پرداختی آن صفر است. درآمدهای اختصاصی باید در خزانه بدون دخل و تصرف به سازمان آتش نشانی بازگردد تا طرح ها را اجرایی کند. مصوبه شورا صراحت دارد و شهرداری موظف است هزینه ها را به سازمان آتش نشانی بازگرداند و نباید این تعداد کد پروژه صفر باشد. شهرداری موظف بوده هزینه ها را بپردازد و وظیفه خود را انجام نداده است.

در بخش مدیریت بحران تهران طی ۶ ماه اول سال تزریق اعتبار انجام نشده

آخوندی با بیان اینکه در بخش مدیریت بحران نیز تزریق اعتبار انجام نشده و باید همکاران ما در شهرداری در این خصوص توضیح دهند، گفت: در مأموریت شهرسازی و معماری به جز باغ راه حضرت فاطمه زهرا (س) که آنچنان که باید پیشرفت فیزیکی ندارند، سایر پروژه ها دریافتی نداشته اند. در نمایشگاه نیز هیچگونه پرداختی نداشته ایم.