تمهيدات ويژه براي اتمام سريع پروژه هاي الويت دار

ايران اكونوميست :معاون فني و مهندسي شركت ساخت و توسعه زيربناهاي حمل و نقل كشور گفت: چهاردهمين جلسه كنترل پروژه‌هاي ويژه و الويت‌دار با حضور معاون وزير راه و شهرسازي و معاونان و مديران شركت با هدف برنامه‌ريزي جهت تسريع در عمليات اجرايي پروژه‌ها برگزار شد.

کد خبر: ۶۶۳۹

تاریخ: ۲۴ تير ۱۳۹۱ - ۰۹:۳۵

به گزارش ايران اكونوميست ، چهاردهمين جلسه كنترل پروژه‌هاي ويژه و الويت‌دار با حضور مهندس احمد صادقي، معاون وزير راه و شهرسازي، معاونان، مديران و مجريان شركت ساخت و توسعه زيربناهاي حمل و نقل كشور با هدف برنامه‌ريزي و كنترل پيشرفت كار پروژه هاي ويژه و الويت دار برگزار شد.
معاون فني- مهندسي شركت ساخت و توسعه زيربناهاي حمل و نقل كشور هدف از برگزاري اين جلسه كه دو هفته يك بار برگزار مي شود را بررسي وضعيت و روند پيشرفت فيزيكي و ريالي و همچنين كنترل كيفي پروژه‌هاي ويژه و الويت دار در دست اقدام در شركت ساخت اعلام كرد و گفت: در اين جلسات علاوه بر بررسي روند اجرايي اين پروژه ها، مسايل مالي و اعتباري آنها نيز به طور كامل مورد بحث و بررسي قرار مي گيرد و پيش بيني هاي لازم جهت پرداخت مطالبات پيمانكاران و شركت هاي طرف قرارداد و رفع مشكلات مالي كارگاهها صورت مي گيرد.
مهندس اردشير گروسي افزود: در اين جلسه نيز وضعيت اجرايي و مالي پروژه ها مطرح و محل تخصيص اعتبارات لازم براي آنها مشخص گرديد و با تاكيدات معاون محترم وزير راه و شهرسازي، مديران و مجريان پروژه ها موظف شدند نسبت به پيگيري امور، مطابق برنامه زمان بندي شده اقدام و تلاش نمايند پروژه هاي مذكور را به موقع به اتمام رسانده و جهت بهره برداري آماده نمايند.
عضو هيئت مديره شركت ساخت و توسعه زيربناهاي حمل و نقل كشور درباره مسئله آزادسازي اراضي واقع در مسير پروژه‌ها گفت: آزادسازي مسير و حريم پروژه هاي جاده اي و ريلي به عنوان يكي از مشكلات اجرايي مطرح مي گردد كه اغلب ضمن ايجاد تاخير در روند پيشرفت كارها هزينه هاي قابل توجهي خصوصا در محدوده شهرها و مناطق حاصلخيز در بر دارد وليكن در جلسات كنترل پروژه ها برنامه ريزي و تاكيد لازم جهت تسريع در آزادسازي حريم و رفع معارض به عمل مي آيد.
در اين جلسه همچنين ضمن بررسي كيفيت اجراي پروژه ها و چگونگي رعايت استانداردها و مشخصات فني تاكيد لازم جهت حفظ مشخصات فني و كنترل دقيق كيفيت كارها به عمل آمد و مقرر شد با پيش بيني تمهيداتي از قبيل افزايش اكيپ هاي آزمايشگاهي كنترل كيفيت و عوامل نظارتي و افزايش كيفيت كاري آنها، نهايت دقت در رعايت كنترل كيفيت اجراي پروژه ها به عمل آيد.