نقش مهم تامین مالی در احداث ۱۲۲۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی

یک عضو انجمن انرژی‌های تجدیدپذیر ایران اعلام کرد: احداث ۱۲۲۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی نیازمند ۷۵۰ میلیون دلار سرمایه‌گذاری در کشور است که نقش مهم تامین مالی در پیشبرد و اجرایی شدن این پروژه‌ها را نشان می‌دهد.

کد خبر: ۶۵۹۵۵۷

تاریخ: ۰۸ مهر ۱۴۰۲ - ۱۴:۵۸

به گزارش ایران اکونومیست، علیرضا افسر  امروز در نشستی خبری با بیان اینکه به دنبال مناقصات صورت گرفته قبلی برای احداث ۴۰۰۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی در چارچوب ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید، شهریورماه امسال مراسم امضای ۱۵۰۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی در محل ساتبا برگزار شد، اظهار کرد: ۱۲۲۰ مگاوات آن مربوط به اعضای انجمن انرژی‌های تجدیدپذیر ایران است.

وی درباره تحقق این قرارداد گفت: مسائل مختلف از جمله کمبود منابع مالی در کشور، محدودیت‌های بانک‌ها در زمینه اعطای تسهیلات، نیاز به ارائه وثایق سنگین خارج از طرح برای دریافت وام، تاخیرات به وجود آمده در پرداخت‌های وزارت نیرو در پروژه‌های مشابه قبلی، ارزبری پروژه ها و مشکلات مربوط به فرآیند تخصیص و تامین ارز، تامین منابع مالی پروژه را با دشواری‌هایی مواجه ساخته است، لذا اجرای این پروژه‌ها علاوه بر روش‌های قبلی مانند استفاده از منابع صندوق توسعه ملی، نیاز به رویکردها و روش‌های جدیدی دارد.

به گفته وی، صدور ضمانت نامه پرداخت برای پروژه‌ها بر اساس مصوبه هیات وزیران به منظور اطمینان دادن به سرمایه گذاران و تامین کنندگان مالی جهت پرداخت به موقع تعهدات قراردادی دولت، پذیرش طرح و قرارداد خرید تضمینی به عنوان وثایق قابل قبول، اختصاص بخشی از منابع ارزی نزد بانک مرکزی برای تامین ارز مورد نیاز این پروژه‌ها، صدور ضمانت نامه‌های دولتی به منظور تامین مالی خارجی و پیش فروش سوخت صرفه جویی شده پروژه‌ها در قالب اوراق آتی از جمله مهم‌ترین راه کارها برای اجرایی شدن این پروژه‌هاست.

همچنین کمیل محمدی - عضو انجمن انرژی‌های تجدیدپذیر ایران با تاکید بر مشکلات تامین مالی پروژه‌ها گفت: به دلیل کمبود نقدینگی دولت، پرداخت صورت وضعیت‌های سرمایه‌گذاران معمولا با تاخیر مواجه می‌شود و لذا باید از مدل‌های تهاتری استفاده شود.

به گفته وی، از جمله این روش‌ها، تخصیص گاز صرفه جویی شده در این پروژه‌ها به سرمایه گذاران با مجوز فروش به صنایع انرژی بر است.

محمدی مشکل دیگر از دیدگاه خود را کمبود زیرساخت‌ها و موارد لجستیکی برای اجرای ۴۰۰۰ مگاوات پروژه در کشور دانست و بیان کرد: میزان تولید تجهیزات مورد نیاز در این پروژه ها و نیز تعداد پیمانکاران و نیروی متخصص برای اجرای این میزان پروژه ظرف دو سال وجود ندارد که نیاز است در این زمینه تمهیداتی اندیشیده شود.

وی در ادامه تاکید کرد: تعریف فرمول‌های مالی مناسب و تامین نقدینگی پروژه‌ها از طریق فاینانس و خط اعتباری ایران و چین امری بسیار حیاتی است؛ در غیر این صورت منابع مالی محدود موجود در کشور تکافوی منابع مورد نیاز این پروژه ها را نمی دهد. حتی در صورت تامین منابع ریالی این پروژه ها، تخصیص و تامین ارز تبدیل به نقطه بحرانی پروژه ها می شود.

همچنین بهزاد آسایی - عضو انجمن انرژی های تجدیدپذیر ایران با اشاره به مشکل تامین ارز عنوان کرد: پروسه دریافت تخصیص ارز از بانک مرکزی و تامین آن بسیار سخت و پیچیده است. به عنوان مثال سرمایه گذار باید همزمان با درخواست تخصیص از بانک مرکزی، پنج درصد از مبلغ مورد درخواست را بلوکه کند.

به گفته وی، پس از دریافت این تخصیص، اگر به هر دلیل سرمایه گذار طی یک ماه نتواند ارز خود را در بازار تامین کند، فرآیند تخصیص باید دوباره طی شود و میزان بلوکه نیز از ۵ به ۱۰ درصد افزایش می یابد.

آسایی، مشکل دیگر در مسیر این پروژه را زمان‌بر بودن پروسه تحویل زمین به سرمایه گذاران اعلام و خاطرنشان کرد: برای دریافت زمین نیاز به اخذ مجوزهای مختلف از دولت است و دریافت این مجوزات برخی مواقع ۴ تا ۵ ماه به طول می انجامد که این زمان بندی برای پروژه ای که قرار است طی ۶ تا ۱۲ ماه وارد مدار شود، به هیچ عنوان پذیرفته شده نیست.