ساخت و تکمیل ۳۶ پروژه بیمارستانی با بیش از ۹هزار تخت در کشور

مدیرعامل سازمان مجری ساختمان‌ها و تاسیسات عمومی و دولتی از برنامه‌ریزی برای ساخت، تکمیل و آغاز ۳۶ پروژه بیمارستانی در کشور با مجموع ۹هزار و ۱۴۶ تخت خبر داد و گفت: تامین بودجه تکمیل بیمارستان‌های رشت، ساری و شوشتر در حال انجام است.

کد خبر: ۶۳۶۴۹۳

تاریخ: ۲۷ تير ۱۴۰۲ - ۱۳:۵۷

به گزارش ایران اکونومیست از وزارت راه و شهرسازی، «علی نبیان» افزود: سازمان مجری ساختمان‌ها و تاسیسات عمومی و دولتی امسال اجرای ۳۶ پروژه بیمارستانی را در برنامه دارد که ۱۱ بیمارستان از این تعداد جزو مصوبات سفر رئیس‌جمهور به استان‌ها است. این بیمارستان‌ها با ۹ هزار و ۱۴۶ تخت در سراسر کشور در حال احداث هستند.

بهره‌برداری از ۶ پروژه بیمارستانی

مدیرعامل سازمان مجری ساختمان‌ها و تاسیسات عمومی و دولتی ادامه‌داد: اکنون ۹ پروژه بیمارستانی معادل ۲۵ درصد کل بیمارستان‌های در دست ساخت، پیشرفت فیزیکی بالای ۵۰ درصد دارد و از این تعداد ۶ پروژه بیمارستانی شامل بیمارستان‌های ۴۰۰ تختی رشت، ۱۴۱ تختی ساری، ۱۹۷ تختی شوشتر، ۱۴۴ تختی خمین، ۱۶۰ تختی مراغه و بخش الحاقی بیمارستان ۲۰۷ تختی تربت‌حیدریه بالای ۷۵درصد پیشرفت فیزیکی دارد که با تامین اعتبار در سال مالی ۱۴۰۲ تکمیل و تحویل خواهد شد.

تکمیل بیمارستان ۱۴۴ تختی خمین در مرداد امسال

به گفته نبیان، بیمارستان خمین حداکثر تا ماه آینده تکمیل و تحویل می‌شود و تامین بودجه تکمیل بیمارستان‌های رشت، ساری و شوشتر درحال انجام است.

وی با تاکید بر اینکه تاکنون بخش محدودی از اعتبارات تکمیل پروژه‌ها از محل پیوست تخصیص یافته است، گفت: با توجه به اینکه سه بیمارستان رشت، ساری و شوشتر پیشرفت فیزیکی بالایی داشته و جزو مصوبات سفر رییس‌جمهور نیز هستند، به‌منظور تسریع در تکمیل آنها از ظرفیت ماده ۵۶ قانون الحاق برای دریافت تسهیلات از شبکه بانکی استفاده شده است.

این مسوول اضافه‌کرد: تفاهم‌نامه این تسهیلات با بانک‌های عامل منعقد و در مراحل نهایی صدور مجوز بازپرداخت اصل و سود تسهیلات از طرف سازمان برنامه و بودجه کشور است. در قالب این ظرفیت برای هرکدام از سه بیمارستان رشت، ساری و شوشتر ۳۰۰ میلیارد تومان و در مجموع۹۰۰ میلیارد تومان تأمین اعتبار می‌شود.

هزینه ۳‌هزار و ۷۳ میلیونی برای بیمارستان‌های در حال ساخت

مدیرعامل سازمان مجری ساختمان‌ها و تاسیسات عمومی و دولتی ادامه داد: تاکنون برای این ۳۶ بیمارستان افزون بر سه‌هزار و ۷۳ میلیارد تومان هزینه شده است و اعتبار مصوب سال ۱۴۰۲ آنها از محل پیوست یک، بیش از ۷۷۹ میلیارد تومان است. همچنین تامین اعتبار تکمیلی این پروژه‌ها از محل سایر منابع اعتباری از جمله یک درصد مالیات بر ارزش افزوده، قانون استفاده متوازن از امکانات کشور در دستور کار این سازمان قرار دارد.

وی یادآور شد: خانه‌های سازمانی پزشکان برای بیمارستان‌های ۳۵ تختی باشت و ۲۱۸ تختی سراوان که پیشتر به دستگاه بهره‌بردار تحویل شده‌، در دست ساخت است.