پایان عملیات حفاری و تحکیم موقت تونل هدایت آبهای سطحی سرشاخه اکباتان

مدیرعامل شرکت خاکریزآب، از اتمام عملیات حفاری و تحکیم موقت بخش تونلی پروژه جمع‌آوری و هدایت آبهای سطحی سرشاخه اکباتان خبر داد.

کد خبر: ۶۱۹۸۲۵

تاریخ: ۰۹ خرداد ۱۴۰۲ - ۱۱:۴۹

به گزارش ایران اکونومیست، سید مهدی پورهاشمی با بیان اینکه پیشرفت عملیات اجرایی پروژه جمع‌آوری و هدایت آبهای سطحی سرشاخه اکباتان در بخش لوله‌گذاری به مرز ۱۰۰ درصد و در بخش احداث تونل به حدود ۸۵ درصد رسیده است، خاطرنشان کرد: کار حفاری و تحکیم موقت این تونل ۱۱۶۳ متری به اتمام رسیده است.

وی وجود خاک ریزشی در محدوده اجرای تونل، محدودیت‌های ترافیکی و معارضین متعدد تاسیساتی (۲۴ مورد) در بخش‌های مختلف پروژه را از جمله موانع و مشکلات موجود در مسیر اجرای پروژه سرشاخه اکباتان خواند و یادآور شد: موارد فوق با دقت مضاعف در اجرای کار، مساعدت‌های پلیس راهور و هماهنگی انجام شده با ارگان‌های خدمات‌رسان برطرف شده است.

مدیرعامل شرکت خاکریزآب با بیان اینکه عملیات حفاری و تحکیم موقت تونل با رویکرد کنترل سیلاب‌های فصلی و امکان بهره‌برداری موقت و هدایت آبهای سطحی محدوده بالادست بزرگراه شهید لشکری (مخصوص) به سرشاخه غربی موجود در میدان آزادی، حدود ۲ ماه زودتر از برنامه زمان‌بندی ابلاغی تکمیل شده است، گفت: در حال حاضر عملیات تحکیم  نهایی تونل در دست تکمیل می‌باشد و تاکنون ۸۲۵ متر از طول ۱۱۶۳ متری تونل به واسطه اجرای ۲۱۰ تن عملیات آرماتوربندی و ۱۳۵۰ مترمکعب بتن ریزی، زیر پوشش نهایی رفته است.

پورهاشمی، ابراز امیدواری کرد: بخش باقیمانده عملیات اجرایی پوشش نهایی تونل به طول ۳۳۸ متر، ظرف ۳ ماه آینده و پیش از آغاز فصل بارندگی(فصل پاییز) تکمیل و آماده بهره‌برداری شود.