آخرین آمار مسکن مهر در تهران

تاکنون ساخت مسکن مهر در شهر پردیس 47 درصد، پرند 84 درصد و اندیشه 38 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

کد خبر: ۶۰۳۲۷

تاریخ: ۱۵ مرداد ۱۳۹۳ - ۱۳:۰۶

ایران اکونومیست -  پروژه مسکن مهر در شهرهای جدید با مشکلات زیادی روبرور است که مهمترین آنها تامین خدمات زیربنایی این واحدها است بطوریکه 100 هزار واحد مسکن مهر در شهرهای جدید تکمیل شده است اما به دلیل نبود خدمات زیربنایی، تحویل متقاضیان نمی شود.

براین اساس پیشرفت فیزیکی مسکن مهر در شهرهای جدید هم با یکدیگر متفاوت است اما در نهایت مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید اعلام کرد که تا نیمه اول سال آینده کار ساخت این واحدها به اتمام می رسد.

در حال حاضر شهرجدید پردیس، سهمیه ساخت 89 هزار 456 واحد را دارد که از این تعداد ساخت 86 هزار و 103 واحد قرارداد بسته شده است و عملکرد اتمام پی در 75 هزار 108 واحد به اتمام رسیده و 62 هزار و 255 واحد هم در مرحله اتمام اسکلت هستند.

همچنین سقف زنی در 61 هزار و 811 واحد به پایان رسیده و 44 هزار و 134 واحد در مرحله اتمام سفت کاری هستند که در نهایت 8 هزار و 860 واحد در مرحله پایانی نازک کاری قرار دارند. بنابراین ساخت مسکن مهر در شهر پردیس با 47.97 درصد پیشرفت فیزیکی همراه است.

براساس این گزارش ساخت مسکن مهر در شهر پرند هم با سهمیه ساخت 94 هزار و 830 واحد شروع شده که 95 هزار و 796 واحد قرارداد بسته شده است و تاکنون اسکلت 92 هزار و 882 واحد به پایان رسیده و سقف زنی 92 هزار و 128 واحد هم تکمیل شده است.

همچنین سفت کاری 86 هزار و 171 واحد و نازک کاری 56 هزار و 19 واحد هم به اتمام رسیده است که در مجموع ساخت واحدهای مسکن مهر پرند، پیشرفت فیزیکی 84.31 درصدی را نشان می دهد.

در شهرجدید اندیشه هم از سهمیه 5 هزار و 747 واحد، قرارداد 3 هزار و 93 واحد انجام شده است که از این تعداد عملکرد پی سازی در 3 هزار و 93 واحد به اتمام رسیده و اسکلت 2 هزار و 683 واحد هم به پایان رسیده است.

براین اساس سقف زنی در 2 هزار و 635 واحد تکمیل شده و سفت کاری در 2 هزار و 391 واحد به پایان رسیده است. بنابریان یک هزار و 195 واحد به پایان نازک کاری رسیده که در نهایت ساخت مسکن مهر در اندیشه با پیشرفت فیزیکی 38.8 درصد همراه بوده است.

پ/پ