افزایش تولید 100 میلیونی از پارس‌‌جنوبی

وعده گازی زنگنه محقق می‌شود؟

همزمان با منفی شدن تراز تولید و مصرف گاز در کشور و دستورات بیژن نامدار زنگنه برای محدودسازی عرضه سوخت مایع به صنایع و نیروگاه‌ها، کارشناسان تحقق وعده وزیر نفت به رئیس جمهوری برای افزایش 100 میلیون مترمکعبی تولید گاز در سالجاری را بعید می‌دانند.

کد خبر: ۵۹۲۰۶

تاریخ: ۲۱ تير ۱۳۹۳ - ۱۴:۳۵

به گزارش خبرنگار ایران اکونومیست ، تراز گاز کشور با تولید حدود 600 میلیون مترمکعب گاز در زمستان سال گذشته و افزایش تقاضا به بیش از 800 میلیون مترمکعب منفی شد.

در این بین بخشی از سوخت مورد نیاز نیروگاه‌ها و صنایع به دلیل کمبود گاز طبیعی به ویژه در فصول سرد سال با ذخیره سازی و توزیع فرآورده‌های نفتی جبران شده است.

از سوی دیگر از فروردین ماه سال جاری با دستور وزیر نفت به شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی عملا عرضه و توزیع سوخت مایع به صنایع و نیروگاه ها محدود شد تا گازرسانی به این واحدها افزایش یابد.

همزمان با تغییر سناریوهای سوخت رسانی، مسئولان شرکت ملی گاز ایران اخیرا از وعده دوباره بیژن زنگنه وزیر نفت به دکتر حسن روحانی رئیس جمهوری به منظور افزایش 80 تا 100 میلیون مترمکعبی ظرفیت تولید گاز طبیعی ایران در بخش بالادستی صنعت نفت خبر داده اند.

در شرایط فعلی به استثنای پارس جنوبی توسعه تمامی میادین گازی مشترک و یا مستقل کشور همچون طرح توسعه میدان گازی لاوان، سلمان، کیش، آرش، گشوی جنوبی، دی، سفید زاخور، سفید باغون و هالگان از پیشرفت قابل توجه‌ای برخوردار نیست.

از سوی دیگر مطابق با اظهارنظرهای اخیر وزیر نفت در مجلس شورای اسلامی، در شرایط فعلی مهمترین برنامه اولویت دار مجموعه صنعت نفت توسعه پنج فاز قدیمی پارس جنوبی شامل طرح توسعه فاز 12، 15 تا 18 این میدان مشترک با قطر است.

بر این اساس از اواسط خرداد ماه سالجاری نصب و راه اندازی سکوهای دریایی فازهای 12 ( 2 سکو)، فاز 15 و 16 (2 سکو) و فاز 17 و 18 پارس جنوبی (2 سکو) در خلیج فارس با مشارکت کارشناسان داخلی آغاز شده است.

گزارش های رسمی منتشر شده از سوی وزارت نفت نشان می دهد که تاکنون سکوی دوم فاز 12 به عنوان بزرگترین فاز پارس جنوبی به وزن تقریبی 3400 تن روانه آب های خلیج فارس شده و سکوی سوم فاز 12 پارس جنوبی تا چند هفته آینده روانه خلیج فارس خواهد شد.

علاوه بر این تاکنون دو سکوی فاز 15 و 16 و دو سکوی فاز 17 و 18 پارس جنوبی هم در خلیج فارس نصب شده اند که مطابق با برنامه زمان بندی نصب و ایمن سازی نهایی سکوهای روانه دریا شده حدود 30 تا 45 روز به زمان نیاز دارد.

از این رو پیش بینی می‌شود مراحل ایمن سازی و نصب کامل چهار سکوی فاز 15 تا 18 پارس جنوبی تا مرداد ماه پایان یابد و مراحل نهایی نصب و ایمن سازی سکوهای فاز 12 پارس جنوبی هم تا شهریور ماه به پایان برسد.

از سوی دیگر در صورتی که شرایط آب و هوایی منطقه خلیج فارس مساعد باشد با تکمیل مراحل نهایی نصب، مراحل پیش راه اندازی و سپس راه ادازی نهایی سازه های فراساحلی این 5 فاز مشترک گازی در پارس جنوبی آغاز خواهد شد که برای راه اندازی هر سکو در صورت تامین کامل تجهیزات و نیروی انسانی متخصص به حدود 6 تا 10 ماه زمان نیاز است.

وعده گازی زنگنه محقق می شود ؟

موسی سوری مدیرعامل اسبق شرکت نفت و گاز پارس در گفتگو با مهر درباره طرح افزایش 80 تا 100 میلیون مترمکعبی افزایش تولید گاز از پارس جنوبی، گفت: برای نصب کامل هر سکوی پارس جنوبی به حدود یک ماه تا 45 روز زمان نیاز است.

وی با اعلام اینکه پس از تکمیل مراحل نصب، راه اندازی هر سکوی دریایی به حدود 6 ماه زمان نیاز دارد، تصریح کرد: اما عملا با در نظر گرفتن شرایط موجود راه اندازی هر سکوی دریایی فازهای پارس جنوبی همچون سکوی اول فاز 12 پارس جنوبی به حدود 10 تا 12 ماه زمان نیاز دارد.

وی با یادآوری اینکه تکمیل و بهره برداری از هر فاز پارس جنوبی به سه مولفه تامین کالا و قطعات، تامین ارز و مدیریت هوشمندانه نیاز دارد، اظهار داشت: از سوی دیگر برای راه اندازی همزمان 5 تا 6 سکوی دریایی باید یک نظام اولویت بندی تعریف شود.

سوری از تامین نیروی انسانی متخصص به عنوان یکی دیگر از مشکلات پیش روی برای راه اندازی همزمان 6 سکوی دریایی یاد کرد و افزود: پخش کردن نیروهای کارشناسی و متخصص کشور در 6 سکوی دریایی منجر به طولانی شدن فرآیند راه اندازی سکوهای دریایی خواهد شد.

مدیرعامل اسبق شرکت نفت و گاز پارس با بیان اینکه در حال حاضر به دلیل پابرجا بودن تحریم‌های غیر قانونی عملا تامین ارز و کالای مورد نیاز سکوهای پارس جنوبی با مشکل روبرو شده است، تبیین کرد: با فرض حفظ شرایط موجود باید سناریوهای مقابله با تحریم ترسیم شود زیرا صرفا تامین شناورهای دریایی و پشتیبانی تا تامین بسیاری از کالاها به ارز نیاز دارد.

وی افزایش 80 تا 100 میلیون مترمکعبی تولید گاز از مخزن مشترک پارس جنوبی تا پایان سالجاری را بعید دانست و تاکید کرد: حتی با در نظر گرفتن راه اندازی نهایی سکوهای دریایی باید حفاری چاه‌ها و واحدهای پالایشگاهی ساحلی مورد نیاز هم به پایان برسد.

تاخیرهای پارس جنوبی چقدر عدم النفع دارند؟

رکن الدین جوادی مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران و معاون وزیر نفت اخیرا با ارائه گزارشی به علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی، گفته است: ارزش تولید محصولات یک فاز پارس جنوبی با احتساب قیمت کنونی نفت سالانه ٣,٨ میلیارد دلار برآورد می شود.

از سوی دیگر، پس از قطعی های گسترده گاز مشترکان خانگی، تجاری، صنایع و نیروگاه ها در زمستان سال گذشته، وزارت نفت از تامین کامل گاز مشترکان بریا زمستان سال جاری با بهره برداری از فازهای پارس جنوبی خبر داده است.

تاخیر در راه اندازی فازهای جدید پارس جنوبی حتی توسعه صنایع پتروشیمی و پلیمری کشور را هم تحت تاثیر قرار خواهد داد زیرا راه اندازی بسیاری از طرح های پتروشیمی در گروی افزایش ظرفیت تولید اتان از پارس جنوبی است.

حسن پیوندی قائم مقام شرکت ملی صنایع پتروشیمی با اشاره به راه اندازی 4 تا 5 طرح جدید پتروشیمی در مسیر خط لوله اتیلن غرب، گفته است: بهره برداری از هر یک از این فازهای در گروی تامین خوراک اتیلن مورد نیاز و در نهایت خوراک اتان تولید شده از فازهای جدید پارس جنوبی است.