آغاز احداث نیروگاه‌های جدید حرارتی توسط ۷ واحد صنعتی معدنی

مجری طرح احداث 10 هزار مگاوات نیروگاه توسط صنایع با اشاره به تخصیص سوخت به حدود 50 درصد از نیروگاه‌های احداثی توسط صنایع معدنی، از آغاز فاز اجرایی و عملیاتی احداث نیروگاه‌های جدید در هفت ساختگاه جمعاً به ظرفیت 5302 مگاوات خبر داد.

کد خبر: ۴۴۳۲۷۹

تاریخ: ۰۷ خرداد ۱۴۰۱ - ۱۶:۵۲

به گزارش  وزارت نیرو، "سید زمان حسینی" در خصوص جزئیات پیشرفت طرح احداث 10 هزارمگاوات نیروگاه توسط بخش صنایع معدنی اظهار کرد: میزان پیشرفت دوره پیشبرد 14 ساختگاه نیروگاه‌های صنایع معدنی بر اساس تفاهم‌نامه 19 مهر سال 1400 که بین وزارت نیرو و وزارت صمت مبادله شد، شامل استان‌های اصفهان 86 درصد، هرمزگان 48 درصد، کرمان 57 درصد، خوزستان 72 درصد، یزد 64 درصد، مرکزی 24 درصد، سیستان و بلوچستان 22 درصد، سمنان 90 درصد و خراسان 50 درصد است.

وی اضافه کرد: همچنین هفت ساختگاه شامل نیروگاه‌های فولاد مبارکه، چادرملو، آلومینیوم المهدی، گل گهر سیرجان، سالکو، سامان سمنان و فولاد خوزستان وارد فاز اجرایی و عملیاتی شده‌اند.

مجری طرح احداث 10 هزار مگاوات نیروگاه توسط صنایع در رابطه با تعداد واحدهای نیروگاهی که برای پیک تابستان سال جاری وارد مدار می‌شوند، گفت: با توجه به نیاز مبرم شبکه سراسری برق در پیک مصرف سال 1401 طی برنامه‌ریزی فشرده دو واحد گاز (واحدهای شماره 3 و 4) نیروگاه شهید باکری سمنان به ظرفیت 366 مگاوات در تابستان جاری وارد مدار می‌شوند.

وی با اشاره به اقدامات انجام شده برای شناسایی مناطق مناسب جهت احداث نیروگاه خاطرنشان کرد: استان‌های هرمزگان، اصفهان، یزد و کرمان بیشترین پتانسیل احداث نیروگاه‌های صنایع معدنی را دارند.

حسینی تامین سوخت این نیروگاه‌ها را حاصل همکاری وزارتخانه‌های نفت و نیرو دانست و عنوان کرد: با توجه به همکاری و مساعدت مطلوب وزارتخانه‌های نفت و نیرو و برگزاری جلسات و پیگیری‌های به عمل آمده تاکنون تخصیص سوخت به حدود ۵۰ درصد از نیروگاه‌های صنایع معدنی شامل نیروگاه‌های فولاد مبارکه، گل گهر سیرجان، سالکو، فولاد خوزستان، سمنان و پارسیان جنوب تعیین تکلیف شده و مابقی نیز در دست بررسی و اقدام است.

این گزارش می‌افزاید، برای پروژه نیروگاه سمنان پس از مبادله تفاهم‌نامه وزارتخانه‌های نیرو و صمت در مورخ 19 مهر 1400 طی یک برنامه‌ریزی فشرده، فعالیت‌های دوره پیشبرد به مدت چهار ماه انجام شد که با توجه به تجربیات موجود مشابه، اقدامی کم نظیرصورت گرفت به نحوی که در اسفند‌ 1400 موفق به شروع عملیات اجرایی شده و تاکنون پروژه 71 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است. بر این اساس، توربین‌های مدل MAP2B مپنا هر کدام به ظرفیت 183 مگاوات هستند که با اجرای واحد بخار، راندمان بلوک سیکل ترکیبی نیروگاه سامان سمنان به حدود 54 درصد خواهد رسید.

این گزارش حاکی است، دوره پیشبرد شامل فعالیت‌های انتخاب مشاور، تملک زمین، صدور موافقت‌نامه اصولی، پروانه احداث، مجوزهای محیط زیست، سوخت، پدافند غیرعامل، تامین آب، طرح اتصال به شبکه، انتخاب پیمانکار EPC و غیره برای احداث حداقل 10 هزار مگاوات ظرفیت جدید نیروگاهی صنایع معدنی در 14 ساختگاه کشور پیشرفت‌های مناسبی حاصل شده است.
انتهای پیام/