سرنوشت برج‌های دوقلو خرم‌آباد در هاله‌ای از ابهام

مقصر زمین‌گیر شدن ابر پروژه مرکز لرستان کیست + فیلم

گروه استان‌ها- پروژه برج‌های دوقلو در مرکز استان لرستان از جمله پروژه‌های نیمه تمام استان است که سرنوشت آن پس از گذشت ۷ سال با ۳۵ درصد پیشرفت فیزیکی رسیده و در هاله‌ای از ابهام قرار گرفته است.

کد خبر: ۴۱۵۲۵۸

تاریخ: ۲۲ فروردين ۱۴۰۱ - ۱۴:۲۱

به گزارش ایران اکونومیست از خرم‌آباد،یکی از چالش‌‌های مهم در هر استان وجود پروژه‌های نیمه‌کاره و رها شده است، در این میان سناریوی پروژه‌های نیمه تمام استان لرستان نیز با توجیه عدم وجود اعتبارات، کمبود نقدینگی  و نداشتن سرمایه‌گذار پای کار همچنان ادامه دارد، پروژه‌هایی که تنها کلنگ آنها بر زمین زده می‌‌شود تا مردم استان را امیدوارانه چشم انتظار نگه دارد.

طولانی شدن زمان اجرای پروژه‌های عمرانی در استان لرستان آفتی بزرگ است که سرمایه‌های استانی را می‌بلعد و برای شتاب‌بخشی به اجرای این طرح‌ها باید نهایت دقت و وسواس را در واگذاری طرح‌ها به پیمانکاران به خرج داد، سال‌ها است تعدادی از پروژه‌های استان لرستان در سایه کم‌لطفی پیمانکاران و یا مسئولان خاک خورده و مردم استان هر سال وعده تکمیل آن در سال بعد را می‌شنوند اما خبری از بهره‌برداری پروژه‌ها نیست.

پروژه‌ای همچون برج‌های دوقلو در مرکز استان لرستان از جمله پروژه‌های نیمه تمام استان است که علی‌رغم گذشت چندین سال از کلنگ‌زنی آنها همچنان سرنوشتی نامعلوم دارند.

عملیات اجرایی پروژه برج‌های دوقلو خرم‌آباد اوایل سال 93 به عنوان یک ابرپروژه عمرانی در زمینی به مساحت 17 هزار مترمربع در بهترین نقطه شهر خرم‌آباد آغاز شد.

این طرح در 30 طبقه و دارای بخش‌های مختلفی همچون مجتمع‌های تجاری، مسکونی و تفریحی بنا بود با رعایت بالاترین در سال‌های گذشته جهت رفع مشکلات این پروژه جلسات متعددی برگزار شد که هیچ گونه نتیجه‌ای نداشت، خردادماه سال 98  نیز جلسه‌ای با حضور اعضای شورای شهر و سرمایه‌گذار برج‌های دوقلو برگزار شد در این جلسه اردشیر دریکوند عضو شورای شهر دوره پنجم اظهار داشت: یکی از کارهای اساسی که شورای پنجم  دنبال می‌کرد بحث برج‌های دوقلوی کیو بود که در همان زمان نیز در رابطه با دو موضوع نارضایتی وجود داشت، نارضایتی اول مربوط به محتوای قرارداد بود که با توجه به آورده شهرداری، ما سهم 25 درصدی را برای شهرداری کم و غیرعادلانه می‌دانستیم.

وی افزود: نارضایتی دوم در رابطه با روند پیشرفت کار بود که تا یک حدی خوب پیش رفت ولی بعد بسیار کند شد اما چون این قرارداد چند سال قبل از شروع کار ما بسته شده‌ بود با اینکه می‌دانستیم در حق شهرداری اجحاف شده گفتیم اعتراضی نمی‌کنیم با این شرط که پروژه معطل نماند و به‌زودی به بهره‌برداری برسد اما به قول خود عمل نکردند.

کرامت نرگس‌نژاد مدیرعامل گروه سرمایه‌گذاری معین کوثر مجری پروژه برج‌های دوقلوی کیو خرم‌آباد نیز در این جلسه گفت: قراردادی که بین شهرداری و شرکت معین کوثر بسته شده قابل تغییر نیست و انتظار می‌رود که دیگر صحبتی در مورد مفاد قرارداد نشود.

وی تصریح کرد: ما پروژه را با قدرت شروع کردیم و خیلی خوب هم جلو رفت اما شرایطی ایجاد شد که خارج از اراده طرفین قرارداد بود، الان همه کارهای پیش‌فروش ما آماده است و ظرف یک هفته تا 10 روز آینده این پیش‌فروش شروع می‌شود و به تبع سایر بندهای قرارداد نیز اجرا می‌شود.

نرگس نژاد در تاریخ 25 بهمن ماه 1394 در جمع خبرنگاران خرم آباد گفت:  تاکنون حدود 25 میلیارد تومان اعتبار برای ساخت برج‌های دوقلوی کیو هزینه شده و برآورد اولیه برای تکمیل این پروژه بالغ بر 300 میلیارد تومان اعتبار بوده که با گذشته زمان و تعدیل‌های احتمالی این مبلغ افزایش خواهد یافت.

این در حالی است که به گفته کارشناسان پس از گذشت 7 سال و افزایش چندیدن برابری قیمت‌ها، هم اکنون برای تکمیل این ابَرپروژه مرکز استان لرستان بیش از 1000 میلیارد تومان اعتبار نیاز است.

اما سعید فتوحی  شهردار فعلی خرم‌آباد سال گذشته در رابطه با برج‌های دوقلو عنوان کرد: در جلسه‌ که با مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذار برگزار کردیم، شرکت تمایلی به ادامه کار و انجام تعهدات نداشت.

وی  بیان کرد: اکنون توسط شهرداری طرح شکایت شده و در حال پیگیری برای فسخ قرارداد هستیم، تا پروژه تعیین تکلیف نشود نمی‌شود به دنبال جذب و یا ورود سرمایه‌گذار جدید بود.

این صحبت های شهردار خرم‌آباد در حالی مطرح می‌شود که سعید یحیایی مشاور مدیرعامل گروه سرمایه‌گذاری برج‌های دوقلو گفت: ما کار را طبق قرارداد جلو بردیم اما متاسفانه شهرداری به تعهدات قراردادی خود (هم در بحث پروانه و هم اینکه قرار بود در سال 96-95 یک دانگ از زمین را به اسم ما کند) عمل نکرده است.

یحیایی افزود: به دلیل عدم انجام تعهدات شهرداری، زیان‌های زیادی از جمله در حوزه مالیات و بیمه به ناحق به این گروه تحمیل شده است.

مشاور مدیرعامل گروه سرمایه‌گذاری برج‌های دوقلو بیان کرد: شهرداری نه زمینی به نام ما کرده که بتوانیم تسهیلاتی بگیریم و نه مجوزی جهت جذب سرمایه‌گذار صادر شد و در شورای شهر دوره پنجم دو سال زمان و انرژی ما را بدون حاصل گذاشت.

وی گفت: با وجود اظهارات خلاف واقع و غیرفنی شهرداری خرم‌آباد، طبق مفاد قرارداد فی مابین، شهرداری حق فسخ قرارداد را ندارد.

ولی در تازه‌ترین خبرها صفری‌راد عضو شورای شهر دوره ششم اظهار داشت: شرکت سرمایه‌گذار درخواست انصراف از ادامه کار داده و سرنوشت برج‌های دوقلو در حاله‌ای از ابهام است.

روند نه چندان معلوم اجرای طرح برج‌های دوقلو، همچنان مورد سوال و انتقاد مردم و رسانه‌ها است به طوری که نماینده ولی‌فقیه در لرستان بارها به وضعیت این  پروژه انتقاد کرده‌ و در سفر دی‌ماه 1400 رئیس بنیاد شهید کشور به استان لرستان نیز با انتقاد از عدم تکمیل برج‌های دوقلو اظهار داشت: جرثقیل میدان کیو تا کی می‌خواهد بین زمین و آسمان رها و سبب غصه و اندوه مردم شود.

پس از انتقاد نماینده ولی‌فقیه در استان لرستان مبنی بر نیمه تمام رها شدن پروژه برج‌های دوقلو توسط شرکت سرمایه‌گذار وابسته به بنیاد شهید قاضی‌زاده هاشمی رئیس بنیاد شهید کشور در سفر دی‌ماه سال گذشته به استان لرستان گفت: پروژه‌های شرکت‌های اقتصادی وابسته به بنیاد شهید تا پایان سال  تعیین  تکلیف می‌شود.

اما با گذشت 7 سال مسئولان فعلی شهرداری از ضایع شدن حق خود و این که قرارداد برج‌های دوقلو عادلانه نبوده می‌گویند و آن طرف هم سرمایه‌گذار از بی‌مهری شهرداری گله دارد.

به هر حال طولانی شدن این طرح خسارت‌های پنهان و پیدای بسیاری به همراه داشته که بدون شک  عامل اصلی آن مسئولینی هستند  که در سال 93 مسئولیت این طرح  را عهده‌دار بودند و در سایه کم‌کاری و عدم نظارت‌ها سرمایه‌های این استان را می‌بلعند.

به همین منظور می‌طلبد دستگاه‌های نظارتی استان با جدیت به این پروژه ورود کنند و با مسئولانی که از مراحل قرارداد برج‌های دوقلو تاکنون کوتاهی کرده‌اند برخورد قاطع کنند تا هم بیش از این به بیت‌المال خسارت وارد نشود، هم درس عبرتی برای دیگر مسئولان شود و هم اینکه کمی از حسرت و ناامیدی های مردم شریف استان لرستان بکاهد.

645/ح