افزایش ۲۰۰ میلیاردی هزینه متروی تهران - پرند

مدیرعامل شرکت متروی تهران گفت: متروی تهران - پرند علاوه بر ۵۲۰ میلیارد اولیه به ۲۰۰ میلیارد تومان دیگر نیاز دارد که در صورت تامین اعتبارات لازم فاز نخست آن تا پایان سال جاری و فاز دوم تا خرداد سال آینده به بهر‌برداری می‌رسد.

کد خبر: ۴۰۶۰۲

تاریخ: ۱۳ مهر ۱۳۹۲ - ۱۳:۵۳

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، هابیل درویش در مراسم بازدید از پروژه متروی تهران - پرند که صبح امروز انجام شد، اظهار داشت:‌ این پروژه از حرم امام خمینی تا پرند حدود 50 کیلومتر است که فاز اول آن از حرم امام تا فرودگاه امام به طول 32 کیلومتر و 18 کیلومتر دیگر از فرودگاه امام تا پرند است.
وی افزود: در سال 91 این پروژه توسط دولت دهم به شهرداری و متروی تهران واگذار شد. این در حالی است که پیش از این پروژه‌های اقماری را دولت عهده‌دار می‌شد اما کار درست هم این است که با توجه به عنوان فعالیت شرکت متروی تهران و حومه پروژه‌های از این دست نیز به شرکت مترو سپرده شود.
مدیرعامل شرکت مترو تهران و حومه خاطرنشان کرد: از سال 91 اجرا و طراحی همزمان پروژه خط متروی تهران - پرند آغاز شد؛ در این پروژه 11 پل قرار دارد و به طور کلی 90 درصد آنها ساخته شده است
وی ادامه داد: 10 کیلومتر از این پروژه ریل‌گذاری شده و در مجموع این پرژوه بیش از 70 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است. 3 ایستگاه از این خط در حال ساخت است و تاکنون 100 میلیارد تومان از سوی دولت و 100 میلیارد تومان از طریق شهرداری به این پروژه اختصاص یافته است.
درویش با بیان اینکه امیدوار بودیم با تامین اعتبارات لازم دیگر برای این پروژه فاز نخست آن تا پایان سال به بهره‌برداری برسد تصریح کرد: بیش از 12 کیلومتر این پروژه به صورت زیرزمینی در حال انجام است، بخشی دیگر به صورت پل و بخشی دیگر روی زمین قرار دارد.
وی افزود: قرار بود برای این پروژه 400 میلیارد تومان از سوی دولت اختصاص یابد و حدود 100 میلییارد از سوی شهرداری اما این برآورد که رقمی بالغ 520 میلیارد می‌شود تا پیش از گرانی‌های اخیر بود. بنابراین در حال حاضر علاوه بر 520 میلیارد مذکور این پروژه به 200 میلیارد تومان دیگر نیاز دارد تا فاز نخست آن تا پایان سال و فاز دوم آن تا خرداد سال دیگر به بهره‌برداری برسد.