تولید زودهنگام میدان نفتی خشت دست‌یافتنی شد

ایران اکونومیست- مجری پروژه میدان نفتی خشت گفت: با پیگیری ها و اقدامات صورت گرفته در نیمه نخست سال ۱۴۰۰، پروژه میدان نفتی خشت پیشرفت ۹۹ درصدی داشته است و پیش بینی می شود که به زودی تولید زودهنگام نفت از این میدان عملیاتی شود.

کد خبر: ۳۹۴۵۶۵

تاریخ: ۰۵ آبان ۱۴۰۰ - ۱۴:۱۳

احسان طاهری  با بیان اینکه در مهرماه امسال تمامی کارگرم پروژه میدان نفتی خشت به پایان رسیده و پروژه در مرحله پیش‌راه‌اندازی و راه‌اندازی قرار گرفت، گفت: با وجود همه مشکلات موجود ازجمله کمبود مواد اولیه و مصالح مورد نیاز پروژه، عدم دسترسی به مستندات لازم، تشدید شرایط کرونایی و شیوع سویه دلتا در کشور، افزایش نرخ ارز و به‌تبع آن افزایش هزینه‌های جاری، کمبود و قطع سراسری برق و درنتیجه کمبود برخی مصالح مورد نیاز ازجمله سیمان اما پروژه در هفت‌ماهه نخست ۱۴۰۰، بدون کوچکترین وقفه‌ای با تکیه بر توان داخلی متخصصان و کارشناسان داخلی به کار خود ادامه داد و باراه‌اندازی چاه‌های شماره یک ودو، به‌زودی میدان نفتی خشت به تولید زودهنگام خواهد رسید.

وی افزود: باتوجه به اقدامات مؤثر انجام شده در پیشبرد پروژه، اما این نگرانی وجود دارد که محدودیت‌های مالی ایجاد شده که مسبوق به سابقه بوده و عملیاتی نشدن برخی تصمیمات مدیریتی، باعث کند شدن سیر پیشرفت پروژه و درنهایت توقف آن شود و اجازه ندهد تا تلاش‌های صورت گرفته در زمان مقرر به نتیجه برسد.

مجری پروژه میدان نفتی خشت با بیان اینکه اکنون امید می‌رود باتوجه به نامگذاری امسال به نام «تولید، پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها» و تأکید ویژه دولت بر تکمیل پروژه‌های عمرانی که در سفر رییس جمهوری به استان فارس نیز بر دو گام مهم و اساسی «کاهش نرخ بیکاری و افزایش رونق تولید» و همچنین بازدید علی‌اکبر محرابیان، وزیر نیرو و نماینده ویژه رییس جمهور از میدان نفتی خشت و بازدید استاندار فارس از پروژه و اطلاع یافتن از جزییات پیشرفت کار، با برداشتن موانع و تسهیل امور، میدان نفتی خشت به‌زودی به تولید زودهنگام دست پیدا کند، گفت: در حال حاضر راه‌اندازی زودهنگام میدان نفتی خشت بیش از پیش امکان‌پذیر است.

طاهری تصریح کرد: در شرایط فعلی ضرورت دارد تا نیاز مالی تیم اجرایی پروژه در این دوره زمانی برای راه‌اندازی زودهنگام میدان نفتی تأمین شود، چراکه با تأمین منابع مالی و انجام تعهدات به‌خصوص پرداخت هزینه‌های مربوط به نیروی انسانی و تجهیزات، در کوتاه‌ترین زمان ممکن بهره‌برداری این پروژه ملی به دست توانگران ایرانی انجام خواهد شد.

وی ادامه داد: با همکاری تیم مدیریتی شرکت ملی نفت مناطق مرکزی ایران، شرکت توسعه صنایع نفت و انرژی و پیمانکار پروژه از زمان واگذاری پروژه در اسفند ۱۳۹۹ تاکنون، به‌رغم مشکلات سر راه پروژه در این مدت، تلاش شد تا موانع از سر راه برداشته شود و با تأمین مواد مورد نیاز با وجود همه سختی‌ها و کمبودها، با حضور شبانه‌روزی و فعالیت حدود ۲۵۰ نفر پرسنل اجرایی اقداماتی ازجمله «تکمیل جوشکاری‌های سایت مرکزی، تأسیسات سرچاهی، منیفولد و خط صادراتی، تکمیل اتصال خط لوله صادراتی به خط لوله چاه شماره سه نرگسی، تکمیل کارهای برق تأسیسات سرچاهی و برقدارشدن آن پس از گذشت ۱۵ سال از اجرای پروژه و تکمیل تابلوبرق‌های سایت مرکزی» انجام شود.

به گزارش ایسنا، میدان نفتی خشت واقع در منطقه کنارتخته استان فارس با ظرفیت ذخیره تقریبی یک میلیارد و پنجاه و سه میلیون بشکه نفت درجا، دارای قابلیت تولید نفت سبک با درجه API۳۰ به میزان ۲۰ هزار بشکه در روز است. حفاری نخستین چاه اکتشافی این میدان در مرداد ۱۳۷۱ انجام شده است.

ایسنا