افتتاح ۳۰۰۰ مسکن مهر پردیس معطل وزارت نیرو

مدیرعامل شرکت عمران شهر پردیس گفت:ساخت بسیاری از واحدهای مسکن مهر به اتمام رسیده، اما به دلیل عملکرد نامناسب شرکت آب‌وفاضلاب این واحدها تا پایان سال نیز قابل واگذاری نیست. از این رو نیاز است وزیر راه به موضوع ورود پیدا کند.

کد خبر: ۳۹۴۱۱

تاریخ: ۰۶ مهر ۱۳۹۲ - ۰۸:۵۹

به گزارش ایران اکونومیست،مهدی هدایت افزود: خوشبختانه با حضور مدیریت جدید در شرکت عمران شهرهای جدید پروژه‌های مسکن مهر شتاب گرفته و همه پروژه‌های این طرح در شهر پردیس فعال هستند. در بازدید اخیر نریمان، مدیرعامل شرکت عمران نیز بر تحویل به‌موقع واحدها به مردم تاکید شد.

وی با اشاره به این‌که مشکلات بخش زیرساخت‌های مسکن مهر پردیس به مدیرعامل شرکت عمران منعکس شد، یادآور شد: با توجه به تجربه مدیرعامل جدید در حوزه آب و فاضلاب و حوزه قانونگذاری احساس می‌کنم می‌توانیم مشکلات کنونی پروژه‌های مسکن مهر را برطرف کنیم.

وزیر به مسئله زیرساخت‌ها ورود پیدا کند

مدیرعامل شرکت عمران پردیس در پاسخ به این پرسش که چه تعداد مسکن مهر به دلیل نبود امکانات زیربنایی قابل واگذاری نیست، گفت: هم‌اکنون در فاز ۳ حدود ۳۰۰۰ واحد در حال تحویل است، اما از این تعداد ۱۰۰۰ در این مرحله قرار دارد و بقیه تا ۲ ماه آینده تحویل می‌شود.

وی با اشاره به این‌که واحدها به‌صورت روزانه تحویل می‌شود، تصریح کرد: تا اواخر آبان مشکل تحویل واحدهای فاز ۳ برطرف می‌شود، در فاز ۹ نیز زیرساخت‌ها هنوز کامل نشده است.

هدایت با بیان این‌که در فاز ۹ جلسات هفتگی با شرکت‌های برق و آب و فاضلاب داریم، ادامه داد: اما متاسفانه آب و فاضلاب سرعت لازم را ندارد و احساس می‌کنم اگر به این شکل کار کنند امسال هم نمی‌توانیم واحدها را به مردم تحویل دهیم. از این رو نیاز است که در این فاز همت ویژه‌ای باشد و وزیر راه و شهرسازی هم به موضوع ورود پیدا کند تا بتوانیم زیرساخت‌های فاز ۹ را تکمیل کنیم.

کار کردن با آب‌وفاضلاب زجرآور است

مدیرعامل شرکت عمران پردیس با تاکید بر این‌که کار کردن با شرکت آب‌وفاضلاب زجرآور است، تصریح کرد: حدود ۳ هزار واحد در این فاز داریم که از این تعداد ۱۰۰۰ واحد مسکونی آماده است، ۱۰۰۰ واحد در مرحله نازک‌کاری و ۱۰۰۰ واحد نیز در مرحله سفت‌کاری قرار دارند که هیچکدام خدمات مربوط به شبکه‌های آب و فاضلاب را ندارند.

هدایت با بیان این‌که مشکلی در رابطه با آورده متقاضیان نداریم، تاکید کرد:‌با توجه به این‌که پروژه‌های مسکن مهر پردیس ارزش‌افزوده خوبی دارد درخصوص آورده مردم مشکلی نداریم. واقعیت این است که ما از مردم آورده نمی‌گیریم، چون وقتی زیرساخت‌ها آماده نیست، چرا باید برای واریز مابقی آورده به مردم فشار بیارویم.

وی با اشاره به این‌که در صورت تکمیل آورده متقاضی واحد مسکونی قابل واگذاری نیست، خاطرنشان کرد: در فاز ۸ که زیرساخت‌ها همزمان با ساخت‌وساز مسکن توسط وزارت راه و شهرسازی اجرا می‌شود تا این لحظه حدود ۷۰ درصد در احداث زیرساخت‌های مربوط به شبکه‌های آب‌وفاضلاب پیشرفت داریم. یعنی شبکه‌های آب، برق و فاضلاب ۷۰ درصد معابر ۳۰ هزار واحد مسکونی فاز ۸ اجرا شده است.

مدیرعامل شرکت عمران شهر پردیس یادآور شد: سه سال است که نتوانسته‌ایم زیرساخت‌های ۳۰۰۰ واحد مسکن مهر فاز ۹ را تکمیل کنیم. این در حالی است که خوشبختانه پروژه‌های جدید (۷۴ هزار واحد مسکن مهر) هیچ مشکلی از باب شبکه‌های آب، فاضلاب، مخازن آب، خط انتقال، تصفیه‌خانه و... نداریم.

هدایت افزود:‌ شرکت آب و فاضلاب هیچ دخالتی در اجرای زیرساخت‌ها ندارد و فقط نقشه‌های وزارت راه و شهرسازی که توسط مشارو ذی‌صلاح تهیه شده توسط این شرکت تایید شده است.

وی با اشاره به این‌که پروژه‌های مسکن مهر فاز ۳ و فاز ۹ بر اساس سازوکارهای قدیمی اجرا می‌شود، گفت: با توجه به مشکلاتی که در زیرساخت‌ها داشتیم و همچنین استفاده از تجربه شهرهای دیگر، وزیر وقت تصمیم گرفت که تمام شبکه‌های آب و فاضلاب، برق، روشنایی و خدمات روبنایی ۷۴ هزار واحد را وزارت راه بسازد.

وی با تاکید بر این‌که گیر پروژه‌های فازهای ۳ و ۹ مربوط به بخش‌هایی است که در تعهد وزارت نیرو است در پاسخ به این پرسش که بهتر نیست وزارت راه و شهرسازی اجرای خدمات زیربنایی را برعهده گیرد، افزود: اگر بخواهیم این کار را انجام دهیم باید حدود یک میلیون تومان از مردم دریافت کنیم که این تبعات اجتماعی احتمالی را به دنبال دارد. در هر صورت معتقدم این کار به نفع متقاضیان است.

وی ادامه داد: قرار است در این رابطه با وزیر راه و شهرسازی مشورتی صورت گیرد، اگر نظر دوستان برای این کار مساعد بود که سریع اجرای زیرساخت‌ها را بر عهده می‌گیریم و پیش‌بینی می‌کنیم واحدها را تا آخر سال تحویل دهیم.