به مدت دو هفته

عملیات اورهال واحد HD پتروشیمی ایلام آغاز شد

رئیس برنامه‌ریزی تعمیرات شرکت پتروشیمی ایلام گفت:طبق برنامه زمان‌بندی‌شده عملیات اورهال واحد پلی‌اتیلن سنگین پتروشیمی ایلام از پانزدهم مرداد آغاز و تا پایان مرداد ادامه خواهد داشت.

کد خبر: ۳۵۸۳۰۲

تاریخ: ۲۰ مرداد ۱۳۹۹ - ۰۹:۵۶

به گزارش ایران اکونومیست به نقل از روابط عمومی پتروشیمی ایلام، مهندس یونس رحمتی درباره اقداماتی که در زمان اورهال انجام خواهد شد، اظهار داشت:تمیز‌کاری رآکتورهای ۲۰۱ و ۲۲۱ ، تعمیر توربوکوپلنیگ سانتریفیوژA ، تعمیرات اساسی بلورهای ۲۰۱ و ۲۲۱، تمیزکاری و تعمیر تیوب‌های آسیب‌دیده مبدل‌های۷۰۴، ۲۰۱،۲۲۱ ، تمیزکاری برج‌ها ، درام‌ها و مبدل‌های Sec 700، تعمیر پمپ‌های 711 و 853 ، بازرسی تجهیزات ثابت و انجام PM تجهیزات برقی و ابزار دقیقی از جمله اقدامات برنامه‌ریزی شده در اورهال است.
وی به تعیین برنامه زمان‌بندی اولیه اورهال با در نظر گرفتن تعمیر درایر۳۰۲ (مسیر بحرانی پروژه) به مدت ۲۱ روز اشاره کرد و افزود:با ارائه روش تعمیر تایر و رولرهای درایر همزمان با در سرویس بودن این تجهیز توسط تعمیرات مکانیک، این بخش از برنامه اورهال حذف و قبل از اورهال آغاز شد.
رییس برنامه‌ریزی تعمیرات شرکت پتروشیمی ایلام تصریح کرد:با اجرای این طرح مدت زمان تعمیرات اساسی از ۲۱ روز به ۱۶ روز کاهش یافت.
رحمتی خاطر نشان کرد:از سوی مدیریت مجتمع بر اهمیت و رعایت مسئله ایمنی تاکید و به کلیه بخش‌ها و پیمانکاران اعلام گردید که ایمنی اولویت اول کاری افراد باشد و همه ملزم به رعایت دستور‌العمل‌های ایمنی مجتمع هستند.