ساخت بزرگترین واحد فرآورش نفت در میدان آزادگان جنوبی

سرپرست طرح توسعه آزادگان جنوبی در شرکت متن گفت: فعالیت های مهندسی و اجرایی ساخت بزرگترین واحد فرآورش بالادستی صنعت نفت کشور به ظرفیت ۳۲۰ هزار بشکه در روز آغاز شده و تا پایان سال ۱۴۰۰ آماده فرآورش تمام نفت تولیدی برنامه ریزی شده در آزادگان جنوبی خواهد شد.

کد خبر: ۳۳۶۸۷۹

تاریخ: ۱۵ دی ۱۳۹۸ - ۱۱:۲۹

به گزارش شرکت ملی نفت ایران، «نصرالله زارعی» با اشاره به روند توسعه میدان آزادگان جنوبی، گفت: براساس برنامه تسریع در اجرای پروژه، اقلام و تجهیزات دیرتحویل آن "LLI" که قبلا توسط شرکت متن و توسط سازندگان داخلی سفارش ساخت شده بود، اغلب ساخته و به سایت حمل شده و بقیه پیشرفت ۶۵ الی ۹۸ درصد دارند که نقش مهمی در کوتاه شدن زمان ساخت و بهره برداری واحد فرآورش مرکزی CTEP آزادگان جنوبی خواهد داشت.

وی اضافه کرد: طرح آزادگان جنوبی به دلیل اهمیت، ارزش و مشترک بودن میدان همواره به عنوان اولویت های شرکت ملی نفت ایران بوده و شاهد این ادعا افزایش تولید پلکانی و مرحله ای از میزان حدود ۴۰ هزار بشکه در روز در سال ۱۳۹۲ به ظرفیت ۱۴۰ هزار بشکه در روز در حال حاضر است.

زارعی با بیان اینکه شرکت ملی نفت ایران هیچ گاه توسعه و افزایش تولید میدان مشترک آزادگان جنوبی را معطل شرکت های خارجی نگذاشته است، گفت: امروز با تکیه بر توان پیمانکاران و سازندگان داخلی تاکنون بیش از ۱۶۵ حلقه چاه حفاری، بیش از ۷۰ درصد خطوط لوله جریانی و چند راهه ها و خطوط لوله اصلی اجرا و با استفاده از ظرفیت های فرآورش موجود در غرب کارون و اجاره یک واحد فرآورش سیار ظرفیت تولید به ۱۴۰ هزار بشکه در روز رسیده و چنانچه اتفاق آبگرفتگی و سیل نبود افزایش مرحله ای و پلکانی طبق برنامه قبلی تداوم داشت.

وی افزود: نکته مهم در طرح آزادگان جنوبی توجه به ضرورت و دغدغه اصلی یعنی افزایش ضریب بازیافت مخزن است که شرکت ملی نفت ایران در تلاش است نسبت به کارگیری روش ها و تکنولوژی های نوین و به روز صنعت بالادستی دنیا نسبت به مراحل افزایش تولید IOR و EOR که به عنوان شرح کار فاز دوم توسعه میدان محسوب می شود، نیز اقدام کند و اهتمام ویژه ای در این زمینه در حال انجام است.

سرپرست طرح میدان آزادگان جنوبی تصریح کرد: هزینه ایجاد ظرفیت تولید یک بشکه نفت خام در روز در این میدان کمترین هزینه در بین میادین مشابه توسعه یافته، دارد و از همه مهم تر که حداکثر استفاده از توان پیمانکاران و سازندگان و مشاوران داخلی در طرح آزادگان جنوبی محقق شده و از این نظررکوددار است.

زارعی افزود: طبق برنامه ریزی شرکت مهندسی و توسعه نفت، کلیه فعالیت های باقیمانده فاز یک توسعه میدان آزادگان جنوبی تا پایان سال ۱۴۰۰ تعیین تکلیف شده و به سرانجام خواهد رسید و در خلال اجرای این فعالیت ها شرح کار توسعه فاز دوم نیز نهایی خواهد شد.

ایرنا