ثبت رکوردهای جدید گازی در غیاب خارجی‌ها

آغاز راه‌اندازی بزرگترین پالایشگاه پارس‌جنوبی

مدیرعامل پتروپارس با اشاره به آغاز راه‌اندازی و پیش راه‌اندازی نهایی فاز 12 به عنوان بزرگترین فاز گازی پارس‌جنوبی از ثبت رکوردهای جدید در توسعه فاز 19 پارس جنوبی در غیاب خارجی‌ها خبر داد و اعلام کرد: گاز فاز 12 زمستان سالجاری وارد شبکه تولید و انتقال می‌شود.

کد خبر: ۲۹۱۷۵

تاریخ: ۰۱ مرداد ۱۳۹۲ - ۱۱:۴۱

محمدجواد شمس در گفتگوی مشروح با مهر درباره آخرین وضعیت راه‌اندازی طرح توسعه فاز 12 به عنوان بزرگترین فاز گازی در دست اجرای میدان مشترک پارس جنوبی، گفت: هم اکنون عملیات پیش راه‌اندازی و راه اندازی بخش‌های مختلف این مگا پروژه گازی پارس جنوبی آغاز شده است.

مدیرعامل شرکت پتروپارس با اعلام اینکه عمليات پيش راه‌اندازي در پروژه‌هاي بزرگي همچون فاز 12 پارس جنوبی به دليل وسعت و پيچيدگي و تنوع، فرآيندي بسيار زمان‌بر است، تصریح کرد: اين عمليات در اين پروژه از سال گذشته آغاز شد و بويلر فاز 12 به عنوان اولين حلقه از فرآيند راه اندازي براي نخستین بار اسفند ماه سال گذشته به صورت موقت روشن شد.

این مقام مسئول، با تاکید بر اینکه پس از آن، عمليات پيش راه اندازي در ساير بخش‌ها ادامه یافت، اظهارداشت: هم اكنون در بخش یوتیلیتی اين پروژه واحدهاي آب شيرين كن پس از ديگ‌هاي بخار آماده راه اندازي هستند و پیش بینی می شود كه واحدهاي فرآيندي نيز با توجه به حساس بودن مراحل پيش راه اندازي، به زودي آماده راه اندازي و فرآوري گاز باشند.

وی با یادآوری اینکه در بخش تاسیسات فراساحلی نيز عمليات پيش راه اندازي اولين سكو در مراحل پاياني است و به زودي عمليات راه اندازي و توليد گاز از اين سكو آغاز خواهد شد، بیان کرد: پیش بینی می شود مطابق با برنامه زمان بندی تا زمستان سالجاری، گاز توليدي فاز 12 به شبكه سراسري گاز تزريق شود.

شمس در ادامه با بیان اینکه در خصوص برخی از انتقادهای مطرح شده در توسعه فاز 12 پارس جنوبی با اعلام اینکه از بركات نظام مقدس جمهوري است كه همه افراد مي توانند آزادانه اظهار نظر كنند، من هم براي اين افراد و نظرشان احترام قائلم، توضیح داد: هم اكنون 96 ماه از زمان شروع پروژه فاز 12 سپري شده است به طوری‌که زماني كه مسئولیت پتروپارس را پذیرفتم از آغاز اجرای اين پروژه حدود 66 ماه گذشته بود.

مدیرعامل پتروپارس با تاکید بر اینکه پروژه توسعه فاز 12 پارس جنوبی پس از گذشت اين زمان تنها 41 درصد پيشرفت داشت و در مدت 30 ماه اين پيشرفت به حدود 91 درصد رسيده است، تبیین کرد: البته بيشتر اين پيشرفت در شرايطي اتفاق افتاد كه تحريم ها به شدت تشديد شد و كسب اين ميزان پيشرفت در اين مدت در بين پروژه‌هاي مشابه قابل توجه است.

رکوردهای جدید در توسعه فاز 19 پارس جنوبی

وی در خصوص آخرین وضعیت طرح توسعه فاز 19 پارس جنوبی هم با اعلام اینکه در ابتداي سال 2011 ميلادي حدود 6 ماه از آغاز پروژه فاز 19 كه يكي از پروژه هاي معروف به 35 ماهه بود، مي گذشت، گفت: به دلايل مختلفي همچون تغيير در محل زمين پالايشگاه توسط كارفرما و نبود ساختار مناسب براي مديريت پروژه در پتروپارس، اين پروژه پيشرفتي كمي بيش از 2 درصد داشت.

این مقام مسئول با اشاره به این موضوع که تاخيرات طرح توسعه فاز 19 پارس جنوبی در ابتدای اجرای در بين پروژه هاي 35 ماهه مشابه پارس جنوبی كمترين پيشرفت را داشت، تصریح کرد: حتی در مقطعي با توجه به محدوديت مالي، كارفرما تصميم بر توقف كامل اين پروژه را گرفت اما با اقدامات مختلف توانستيم اين تاخيرات را به بهترين شكل ممكن جبران كنيم.

شمس در ادامه با بیان اینکه هم اکنون پیشرفت اجرایی فاز 119 پارس جنوبی به حدود 65 درصد رسیده سات، تاکید کرد: هم اکنون در بين پروژه‌هاي مشابه 35 ماهه پارس جنوبی با پيشرفتي نزديك به 65 درصداز نظر ميزان پيشرفت كل پيشتاز است.

مدیرعامل پتروپارس، افزود: هم اكنون در بخش حفاري اين پروژه دو دكل حفاري در حال حفاري بوده و پیش بینی می شودا تا 4 ماه آينده عمليات حفاري در اولين سكوي دریایی اين پروژه به پایان برسد.

به گفته شمس بدين ترتيب فاز 19 اولين پروژه اي در بين پروژه هاي 35 ماهه خواهد بود كه حفاري در يكي از سكوهاي خود را به اتمام رسانده است ضمن انکه باید به این موضوع توجه داشت كه همه اين پيشرفت‌ها در زماني حاصل شده كه كشور و به ویژه پروژه‌هاي نفت و گاز هدف سخت ترين تحريم‌هاي بين‌المللي قرار گرفته و خريد تجهيزات و تامين منابع مالي انرژي بسيار زيادي از مديران ارشد پتروپارس گرفته است.

این مقام مسئول رکوردهای حاصل شده در توسعه فاز 19 پارس جنوبی را نشانه حرفه ای، بلوغ و تجربه مجموعه شرکت پتروپارس اعلام کرد و ادامه داد: امروز به مرزي از بلوغ سازماني رسيده است كه به سرعت مي‌تواند خود را با تغييرات محيطي وفق دهد. اين كار در نتيجه تغيير در فرهنگ كاري پتروپارس در چند سال گذشته به وجود آمده است. در شرايط جديد بايد با فرهنگ جديد، رفتار و اسلوب كاري جديدي را به سازمان تزريق مي كرديم.

آخرین وضعیت توسعه میدان گازی فرزاد

به گزارش مهر، وی در ادامه در تشریح مهمترین طرح‌های در دست اجرای پتروپارس هم توضیح داد: علاوه بر طرح توسعه فاز 12 به عنوان بزرگترین فاز توسعه ای پارس جنوبی و فاز 19 پارس جنوبی، در طرح توسعه میدان مشترک گازی فرزاد هم مشارکت داریم.

شمس با یادآوری اینکه پروژه طرح توسعه ميدان گازي فرزاد مشترک با يك ميدان عربستان سعودي بسيار پرچالش و سخت است، اظهار داشت: هم اكنون مراحل مطالعات اوليه در اين پروژه به منظور تهيه MDP به پایان رسیده است و حتی يك چاه توصيفي در اين ميدان حفاري شده است.

مدیرعامل پتروپارس با اعلام اینکه در شرایط فعلی مطالعات تکمیلی توسعه این میدان مشترک در خلیج فارس در حال انجام است، بیان کرد: علاوه بر این شرکت های تابع پتروپارس هم در مراحل پیش راه اندازی و راه اندازی فاز 15 و 16 پارس جنوبی مشارکت فعالی دارند.

وی همچنین در پاسخ به این سوال که پتروپارس اكنون در چه موقعيت و جايگاهي قرار دارد؟ گفت: با گذشت حدود 15 سال از زمان تاسيس پتروپارس، اين مجموعه توانسته به هدف اصلي تاسيس كنندگان آن دست يابد.

به گفته شمس درحال حاضر پتروپارس با اجراي پروژه طرح توسعه فازهای یک، 4، 5، 6، 7 و 8  پارس جنوبی و اجرای طرح توسعه فاز 12 و 19 در حدود 45 درصد از کل توليد گاز طبيعي و نزديك به 65 درصد گاز توليدي پارس جنوبي مشارکت مستقیم داشته است.

این مقام مسئول با تاکید بر اینکه اجرای همزمان پروژه‌ طرح توسعه فازهاي 12، 19 و فرزاد از نظر احجام كاري بيش از 7 برابر پروژه فاز یک است، تاکید کرد: در حال حاضر پتروپارس به‌عنوان بزرگترين پيمانكار عمومي در صنعت نفت و گاز نقش آفرینی مي كند و مي توان گفت كه تنها شركتي در كشور بوده كه كل زنجيره ارزش بالادستي صنعت نفت و گاز را از فعاليت‌هاي مربوط به مهندسي نفت تا بهره برداري پوشش مي‌دهد.

وی با اشاره به شمارکت های این مجموعه در طرح های نفت و گاز سایر کشورهای جهان، تبیین کرد: این اثرگذاري و توان فنی موجب شده که كشورهاي غربي را ناچار كرده است به منظور كند کردن سرعت رو به رشد صنعت نفت و گاز كشور، دست به تحريم پتروپارس بزنند، در حالي‌كه اين شركت تاكنون صرفا در صنعت نفت و گاز فعاليت داشته است.

شمس همچنین با اشاره به این موضوع که با آغاز توسعه پارس جنوبي، مسئولان در آن زمان تصميم بر آن گرفتند تا توانايي مديريت مگاپروژه هاي نفتي را در كشور نهادينه كنند، گفت: از این رو پيرو مصوبه عالي شوراي اقتصاد در دي ماه 76 مبني بر واگذاري اجراي طرح توسعه فاز یک پارس جنوبي به يك شركت پيمانكار عمومي با سرمايه ايراني به روش بيع متقابل، پتروپارس توسط شركت سرمايه گذاري نفت بهمن 1376 به ثبت رسيد تا مسئوليت اين كار بزرگ را بر عهده بگيرد.

مدیرعامل پتروپارس با یادآوری اینکه از سال 72 وارد عسلويه و پارس جنوبي شده و تا سال 77 مراحل ابتدايي پروژه فاز يك توسط شركت نفت و گاز پارس انجام مي شد، تصریح کرد: از آن به بعد با مصوبه شوراي عالي اقتصاد به پتروپارس واگذار شد در واقع هدف از تشكيل پتروپارس، ايجاد شركتي بود كه توانايي انجام مگا پروژه‌ها را داشته باشد و جايگزين شركت‌هايي همچون توتال و اني ایتالیا شود.

به گفته وی با تاسیس پتروپارس، سازندگان ايراني وارد صنعت نفت شدند و پيمانكاراني كه بتوانند فعاليت خود را بر اساس EPC در سطح احجام بالا انجام دهند، شكل گرفتند به طوری‌که در طرح توسعه فاز 6 تا 8 پارس جنوبی ميزاني كه كار به سازندگان ايراني داده شد، ركود خاصي كه در آن مقطع بر صنايع مرتبط با نفت ايجاد شده بود، به شكل حيات بخشي رفع شود.