ثبت رکوردهای تازه در توسعه فاز ١٣ پارس جنوبی

مسئول برنامه‌ریزی و کنترل پروژه طرح فاز ۱۳ پارس جنوبی ضمن تشریح پیشرفت بخش‌های مختلف این طرح گفت: فاز ۱۳ پارس جنوبی با پیشرفت کلی ۹۳,۴ درصدی از ابتدای سال ۹۶ تاکنون موفق به کسب رکوردهای بی‌نظیری در مراحل ساخت، نصب و راه‌اندازی شده است.

کد خبر: ۲۷۹۸۵۲

تاریخ: ۱۴ بهمن ۱۳۹۷ - ۱۵:۱۵

به گزارش ایران اکونومیست  به نقل از شرکت نفت و گاز پارس، رضا مویدی با اشاره به تحرک بیشتر پروژه‌های باقیمانده پارس جنوبی در آخرین روزهای سال ۹۷ به منظور کسب منافع حداکثری برای کشور افزود: فاز ۱۳ پارس جنوبی نیز به عنوان یکی از بزرگ‌ترین پروژه‌های ملی کشور هم‌اکنون به پیشرفت ۹۳,۴ درصدی در مجموع بخش‌های دریایی و خشکی رسیده است.
وی با بیان اینکه شتاب‌بخشی به توسعه فاز ۱۳ پارس جنوبی در ۲۰ ماه گذشته، به طور محسوسی افزایش یافته است، گفت: از ابتدای سال ۹۶ تاکنون فاز ۱۳ با پیشرفت ۱۱,۴ درصدی در کل طرح، پیشرفت ۱۳ درصدی در بخش ساخت و راه‌اندازی سکوها، پیشرفت ۳۱ درصدی در بخش احداث خطوط لوله اصلی و فرعی و پیشرفت ۱۱.۵ درصدی در بخش حفاری رکورددار بوده است.
مسئول برنامه‌ریزی و کنترل پروژه طرح فاز ۱۳ پارس جنوبی ادامه داد: پیشرفت ۹۱,۴۷ درصدی عملیات ساخت، نصب و راه‌اندازی سکوهای چهارگانه این فاز، بارگیری، نصب و راه‌اندازی همزمان دو سکوی دریایی این طرح در کنار تکمیل عملیات احداث خطوط لوله دریایی  نشانه ارتقای سطح دانش متخصصان صنایع نفت و گاز در کشور است.
مویدی تاکید کرد: صنعت فراساحل با الهام از درس‌آموخته‌های گذشته و ورود به بخش‌های طراحی، مهندسی، ساخت، اجرا و راه‌اندازی سکوهای دریایی بدون حضور کارشناسان خارجی به عصری نوین از بالندگی و رشد وارد شده است.
وی راه‌اندازی دو عرشه A و C و تکمیل عملیات حفاری موقعیت‌های این دو سکو را از اولویت‌های کاری سال آینده عنوان کرد و گفت: با تکمیل این دو سکو ظرفیت تولید گاز از موقعیت فاز ۱۳ پارس جنوبی تکمیل می‌شود و به میزان ۵۶ میلیون مترمکعب در روز خواهد رسید.
مسئول برنامه‌ریزی و کنترل پروژه طرح فاز ۱۳ پارس جنوبی میزان پیشرفت بخش پالایشگاهی این طرح را ۹۴,۸۱ درصد اعلام کرد و یادآور شد: هم‌اکنون چهار ردیف گازی، یک ردیف تصفیه گازهای اسیدی، یک ردیف تولید اتان، واحد تولید میعانات گازی و واحد دانه‌بندی گوگرد پالایشگاه فاز ۱۳ با دریافت گاز ترش از سکوی ۱۳B و فاز ۶ الی ۸ در مدار بهره‌برداری قرار دارند.
مویدی ادامه داد: همچنین راه‌اندازی نخستین واحدهای تولید پروپان و بوتان تا ۳۰ بهمن امسال و تکمیل مخازن ذخیره‌سازی این دو فراورده ارزشمند در صنعت پتروشیمی به سال آینده موکول می‌شود.
وی مهم‌ترین دستاورد توسعه مگاپروژه‌های پارس جنوبی را تربیت نیروی متخصص و کاردان عنوان کرد و گفت: در سال‌های گذشته هزاران نیروی انسانی شاغل در بخش‌های مختلف فنی، مهندسی، عملیاتی، اجرایی و... طرح‌های پارس جنوبی اندک‌اندک با شیوه اجرای پروژه‌های بزرگ آشنا شدند و این خود بزرگ‌ترین سرمایه برای کشور محسوب می‌شود.
مسئول برنامه‌ریزی و کنترل پروژه طرح فاز ۱۳ پارس جنوبی با اشاره به اینکه ایران در آستانه کسب رکوردی تازه در برداشت گاز از مخزن مشترک پارس جنوبی قرار دارد، اظهار کرد: درآمدهای حاصل از فروش محصولات پارس جنوبی به بهره‌وری اقتصاد کشور کمک شایان توجهی خواهد کرد.