ساخت بیمارستان متوقف شد

بیمارستان 60 ساله اراک در انتهايِ صف اعتبارات

حدود شش سال از کلنگ زنی احداث ساختمان جديد بيمارستان وليعصر اراک می گذرد اما نه تنها این بیمارستان هنوز به مردم اراک تحویل نشده که روند ساخت آن با توقف و رکود روبروست و میراث شش سال گذشته به دولت جدید رسید تا چه پیش آید.

کد خبر: ۲۶۳۶۰

تاریخ: ۱۷ تير ۱۳۹۲ - ۰۹:۴۸

بیمارستان ولی عصر (عج) با 60 سال عمر، به دليل كمبود امكانات و فضاي مناسب درمانی، عامل نارضايتي های بسیاری از مردم شده است.

پس از تصويب احداث ساختمان جديدِ بيمارستان با  320 تختخواب در كنار ساختمان قديمي، اميد روزهاي بهتري براي بهداشت و درمان اين شهر مي رفت.اما اين پروژه با وجود قرار گرفتن در رديف اعتبارات ملي به دليل كمبود اعتبار و تخصيص نيافتن بودجه در همان مراحل اوليه  ساخت باقي ماند و در اين چند سال هرگز ارتفاعش از ارتفاع چند متري فنداسيونش بالاتر نرفت.

كمبود اعتبار دليل اصلي توقف ساخت بيمارستان

رئیس دانشگاه علوم پزشکی اراک در استان مرکزی در این خصوص گفت: اعتبار اجرای پروژه بیمارستان ولیعصر (عج) از منابع ملی و به مبلغ 110 میلیارد ریال بوده است که از این مبلغ تاکنون فقط 70 درصد تخصیص یافته که در همان مراحل اولیه صرف تملک منازل اطراف، ساخت فنداسیون و شناژبندی ساختمان شد.

مجيد رمضاني با بیان اینکه تخصیص نیافتن اعتبار به پروژه باعث رکود عملیات ساخت شده است تصریح کرد: همچنين در سفر سوم هيات دولت به استان در سال 1389 مصوب شد سالانه 150 ميليارد ريال جهت ساخت و تجهيز اين مركز اختصاص داده شود تا طي سه سال به بهره برداري برسد كه  متاسفانه در بودجه سال 90 تنها 37 ميليارد ريال اعتبار به پروژه تخصيص داده شد.

وي با بيان اينكه در سال 91 هم هيچ اعتباري به پروژه داده نشد، اظهار كرد: دانشگاه علوم پزشكي اراك همچنان در انتظار تخصيص بودجه براي ادامه روند ساخت بيمارستان است.

رمضاني تاكيد كرد: با ادامه روند تدریجی تخصیص اعتبار، تکمیل این پروژه چندین سال طول می کشد و با اين وضعيت شايد زماني به بهره برداري برسد، كه
ديگر پاسخگوي بهداشت و درمان استان نباشد.

برآورد هزینه تکمیل پروژه در اواخر سال گذشته یک هزار میلیارد بوده است

رئیس دانشگاه علوم پزشکی اراک خاطرنشان كرد: برآورد هزینه تکمیل پروژه در اواخر سال گذشته یک هزار میلیارد بوده است که منابع ملی و استانی باید در تامین اعتبار آن به کار گرفته شوند تا بتوان در کوتاه مدت نیاز های اصلی پروژه را رفع و آن را براي خدمات رساني تجهیز کرد.

تخصيص 110 ميليارد ريال اعتبار براي پروژه وليعصر در سال 92 نماینده مردم اراک- خنداب وکمیجان نیز در خصوص اقدامات نمایندگان اراک در مجلس گفت: با پیگیری های صورت گرفته برای امسال اعتبار 110 میلیاردی ریالی برای پروژه 320 تختخوابه ولیعصر درنظر گرفته شده است.

محمدحسن آصفری با بیان اینکه دریافت اعتبار ملی در گرو پیگیری از سوی مسئولین است، افزود: کم توجهی مسئولین در پیگیری امور مهم استان در سال هاي گذشته، چنین مشکلاتی را رقم زده است.

علت اصلی رفع نشدن نیازهای استان شعار زدگی است

وی علت اصلی رفع نشدن نیازهای استان را شعار زدگی مسئولین دانست و تصریح کرد: بهتر است مسئولين استان به جاي شعار به فكر عمل به وعده هاشان باشند.

كلنگ ساختمان جديد مركز آموزشي درماني حضرت وليعصر(عج) در 22 بهمن 1386با حضور مسئولان وقت در محل ساختمان اداره كل راه و ترابري استان مركزي به زمين زده شد.

قرار گرفتن استان مركزي در شاهراه كشوري و بالا بودن ضريب سوانح جاده اي و صنعتي موجب شده كه بيمارستان كنوني ولي عصر (عج) با امكانات فيزيكي نامناسب پاسخگوي حجم سنگين بيماران فوريت هاي پزشكي، بيماران شهرهاي استان واستان هاي همجوار نباشد.

با نوسانات بازار و افزايش قيمت مصالح و تحريم ها هرساله بر اعتبار لازم جهت تكميل و تجهيز ساختمانِ جديدِ بيمارستان اضافه مي شود كه طولاني شدن صف انتظارِ اعتبار اين پروژه را به آينده اي دورتر موكول مي كند که دیگر دردی از نیازهای درمانی استان را رفع نخواهد كرد.

بی شک ساخت هرچه سریعتر پروژه بیمارستان ولیعصر و پیگیری اعتبارهای لازم نیاز به جدیت مسئولین استان دارد تا شاخصه های حداقلی بهداشت و درمان شهر اراک به شاخه های کلانشهري نزديك تر كند تا دیگر شاهد نارضایتی ها و کمبودهای حاد در این حوزه نباشیم.

گزارش: سمیه انصاری فر

خبرنگار مهر،