توسعه کل پارس‌جنوبی با 40 میلیارد دلار

46 میلیارد هزینه شد فازی هم به تولید نرسید

کارشناس اقتصاد انرژی با بیان اینکه به منظور بهره‌برداری جامع و کامل از تمامی فازهای پارس جنوبی به حداکثر 40 میلیارد دلار نیاز است، اعلام کرد: در طول سه سال گذشته 46 میلیارد دلار هزینه شد اما هیچ فاز جدیدی به تولید نرسیده و مسئولان دولت آینده باید نحوه هزینه منابع مالی را در این میدان مشترک بررسی کنند.

کد خبر: ۲۲۷۹۴

تاریخ: ۰۴ تير ۱۳۹۲ - ۰۸:۰۲

اکبر ترکان در گفتگو با مهر درباره روند سرمایه‌گذاری در طرح توسعه فازهای پارس جنوبی به ویژه از آغاز برنامه پنجم توسعه تاکنون، گفت: از ابتدای برنامه پنجم توسعه تاکنون بیش از 46 میلیارد دلار حسب آمارهای منتشر شده توسط شرکت ملی نفت ایران در پارس جنوبی سرمایه گذاری شده است.

این کارشناس اقتصاد انرژی با اعلام اینکه متناسب با شرایط امضای قرارداد فازهای پارس جنوبی به ویژه فازهای 35 ماهه این میدان مشترک ارزش سرمایه‌گذاری هر دو فاز استاندارد حدود 4.5 میلیارد دلار است، تصریح کرد: بر این اساس برای راه‌اندازی و بهره‌برداری نهایی از 10 فاز جدید در قالب طرح‌های 35 ماهه باید حدود 22.5 تا 23 میلیارد دلار منابع مالی و اعتباری در پارس جنوبی هزینه می شده است.

مدیرعامل اسبق شرکت نفت و گاز پارس با تاکید بر اینکه همچنین حجم کل قراردادهای پنج فاز قدیمی این میدان مشترک گازی شامل طرح توسعه فاز 12، 15، 16، 17 و 18 پارس جنوبی حدود 17 میلیارد دلار است، اظهار داشت: از این رو برای کل فازهای پارس جنوبی به کمتر از 40 میلیارد دلار منابع مالی نیاز است.

وی افزود: تاکنون 46 میلیارد دلار در پارس جنوبی هزینه شده ضمن آنکه حتی یک فاز جدید و استاندارد این میدان مشترک هم آماده بهره برداری و تولید گاز نیست.

ترکان با یادآوری اینکه قطعا دولت آینده باید حسابرسی دقیق از نحوع اختصاص و هزینه منابع مالی در فازهای پارس جنوبی را به صورت ویژه در دستور کار قرار دهد، تبیین کرد: تا پایان سال 1391 حدود 46 میلیارد دلار هزینه شده است ضمن آنکه شرکت ملی نفت ایران اخیرا اعملام کرده است که به حدود 30 میلیارد دلار منابع مالی دیگر بریا سال 92 نیاز است.

این کارشناس اقتصاد انرژی در پاسخ به این سئوال مهر که مسئولان وزارت نفت تحریم‌ها را منجر به افزایش هزینه‌های توسعه پارس جنوبی اعلام می کنند؟ توضیح داد: تا چند هفته گذشته موضوع مسئولان وزارت نفت این بود که تحریم‌ها اثری برای توسعه فازهای پارس جنوبی نداشته است؟

وی خاطرنشان کرد: باید مسئولان پاسخگوی این مساله باشند که تحریم‌ها هزینه را چند برابر افزایش داده که با وجود صرف این هزینه‌های سنگین و کلان سرمایه‌گذاری هنوز هیچ کدام از فازها آماده بهره‌برداری نیست.

خبرگزاری مهر دوم خرداد ماه سالجاری با انتشار گزارشی، اعلام کرده بود: به دلیل عدم اجرای سیاست‌های "اقتصاد مقاومتی" در شرکت ملی نفت ایران و با وجود سرمایه‌گذاری 46 میلیارد دلاری در طول 3 سال گذشته اما حتی یک فاز جدید و استاندارد پارس جنوبی هم تا پایان سالجاری در مدار بهره برداری قرار نمی‌گیرد.

از این رو 25 خرداد ماه سال 1389 قرارداد طرح توسعه 35 ماهه هشت فاز پارس جنوبی امضا  شد و هم اکنون با ورود به سومین سال امضای این قراردادها، پیشرفت اجرایی هیچ یک از این فازهای 35 ماهه پارس جنوبی حتی به 65 درصد هم نرسیده است.

بر اساس آخرین گزارش رسمی اعلام شده توسط شرکت نفت و گاز پارس (اردیبهشت 92) پیشرفت فیزیکی ساخت و توسعه فاز 13 به 61 درصد، فاز 14 به 47 درصد، فاز 19 به 61 درصد، فاز 20 و 21 به 46 درصد و فاز 22 تا 24 پارس جنوبی هم به حدود 60 درصد رسیده است.

از سوی دیگر با اعمال تغییرات متعدد مدیریتی در سطح مدیران پیمانکاران و حوزه کارفرمایی، عدم تعریف اولویت بندی تامین مالی، کالا و تجهیزاتی توسط شرکت ملی نفت و ناکارآمدی نظام جریمه و تشویق پیمانکاران موجب شده است که حتی تا سال آینده هم امکان آغاز تولید زودهنگام گاز طبیعی در این پروژه‌های مشترک فراهم نشود.

با این وجود رئیس جمهوری زمستان سال گذشته در مراسم افتتاح یک طرح صنعت گاز تاکید کرده بود: با بهره برداری از فازهای جدید پارس جنوبی تا پایان فعالیت دولت دهم (مرداد 92) ظرفیت تولید گاز ایران از این میدان مشترک 2 برابر خواهد شد.