مدیرعامل شرکت ملی گاز:

بخشی از خط لوله نهم سراسری انتقال گاز امسال به بهره‌برداری می‌رسد

معاون وزیر نفت در امور گاز از پیشرفت ۷۰ درصدی اجرای خط لوله نهم سراسری انتقال کاز خبر داد که با تزریق گاز به بخش دهگلان تا میاندوآب، این خط پاییز امسال به بهره‌برداری می‌رسد.

کد خبر: ۲۲۵۲۴۳

تاریخ: ۱۳ خرداد ۱۳۹۷ - ۱۰:۰۶

به گزارش ایران اکونومیست به نقل از شرکت ملی گاز، حمیدرضا عراقی، در بازدید از روند احداث خط لوله نهم سراسری انتقال گاز در مسیر دهگلان تا میاندوآب، گفت: خط نهم سراسری همانند دیگر خطوط، وظیفه انتقال گاز پارس جنوبی را به عهده دارد، مقصد این خط کریدور غرب و شمال‌غرب کشور است.

وی افزود: تضمین پایداری صادرات گاز در مرزهای غربی کشور، از دیگر وظایف خط لوله نهم سراسری انتقال گاز در کنار خط ششم است.

معاون وزیر نفت در امور گاز با اشاره به طول هزار و ۲۰۰ کیلومتری خط نهم سراسری در مسیر بیدبلند تا بازرگان، اظهار کرد: ۱۱ ایستگاه تقویت فشار گاز برای خط نهم در نظر گرفته شده است؛ این خط با قطر ۵۶ اینچ از منطقه بیدبلند آغاز می‌شود و با پیمودن ۱۱۷ کیلومتر تا اهواز، سپس تا دزفول و کوهدشت به طول ۳۴۰ کیلومتر ادامه دارد.

عراقی، راه‌اندازی خط نهم سراسری را از اولویت‌های شرکت ملی گاز اعلام کرد و گفت: برای احداث خط نهم سراسری حدود ۴ میلیارد دلار بودجه در نظر گرفته شده و ازسوی شرکت مهندسی و توسعه گاز در برنامه پیمان‌سپاری قرار گرفته است، همچنین مطالعات مهندسی بیدبلند- اهواز و اهواز- کوهدشت نیز پایان یافته و فرآیند تبیین اسناد مناقصه‌های آن در حال انجام است، بر این اساس، ابتدا مسیر اهواز - بیدبلند و سپس مسیر اهواز - کوهدشت تا پایان امسال پیمان‌سپاری می‌شود.

مدیرعامل شرکت ملی گاز درباره حضور پیمانکاران در اجرای خط لوله نهم سراسری انتقال گاز تصریح کرد: اجرای گستره ابتدای خط؛ از دهگلان تا سقز به طول ۱۲۴ کیلومتر به عهده شرکت نصر جهاد کرمان و اجرای منطقه سقز تا نزدیک میاندوآب روستای ابراهیم‌آباد، حدود ۱۰۶ کیلومتر نیز بر عهده شرکت ایران آروین قرار گرفته است.

وی همچنین به تسهیل اراضی ۲۳۰ کیلومتر از طول خط اشاره کرد و توضیح داد: ۱۹۴ کیلومتر از مسیر، تسهیل اراضی و ۱۷۰ کیلومتر، مسیرسازی شده است، افزون بر این، لوله‌های مورد نیاز برای ۱۱۷ کیلومتر کانال حفاری شده نیز تأمین شده است.