بدی آب و هوا نصب سکوی فاز ۱۴ پارس جنوبی را به تأخیر انداخت

عملیات نصب سکوی ۲۵۳۰ تنی فاز ۱۴ پارس جنوبی که قرار بود تا صبح امروز در محل خود نصب شود، به علت بدی آب و هوا چند روزی به تأخیر افتاد.

کد خبر: ۱۹۵۸۱۹

تاریخ: ۲۵ دی ۱۳۹۶ - ۱۲:۰۶

به گزارش ایران اکونومیست، عملیات بارگیری سکوی تمام ایرانی 14A که از صبح روز دوازدهم دی ماه سال 96 آغاز شده بود با موفقیت به اتمام رسید و با حرکت این سکوی 570 میلیون دلاری در آبهای خلیج فارس، شاهد رسیدن این سکو به محل پروژه فاز 14 پارس جنوبی هستیم.

طبق برنامه ریزی های قبلی قرار بود عملیات حمل و نصب این سکوی دریایی تا صبح امروز به اتمام رسیده و امروز شاهد انجام عملیات هوک آپ باشیم؛ اما بدی آب و هوا در میانه خلیج فارس مانع از انجام این کار شده و عملیات نصب این سکو چندی روزی به تأخیر افتاده است.

ادامه عملیات پس از مساعد شدن شرایط آب و هوایی پی گرفته می شود. بررسی های خبرنگار تسنیم از پارس جنوبی حاکی از این است که این تأخیر چند روزه، خللی در برنامه تولیدی شدن این سکو تا 22 بهمن ماه سال جاری ایجاد نمی کند.

بیشتر بخوانید:

عملیات بارگیری نخستین سکوی فاز 14 پارس جنوبی آغاز شد

حرکت سکوی 570 میلیون دلاری ایران روی آبهای خلیج فارس

پیش از این پیش بینی شده بود که این سکو تا پایان دی ماه در محل خود در میانه آبهای خلیج فارس نصب شود و تولید 500 میلیون فوت مکعب گاز غنی از این سکو تا 22 بهمن ماه سال جاری آغاز شود که در حال حاضر به نظر می رسد این زمان بندی محقق شود، مگر آنکه ادامه بدی آب و هوا موجب تأخیر بیشتر در تکمیل عملیات نصب این سکو شود.

تولید روزانه 56,6 میلیون متر مکعب گاز غنی، 75 هزار بشکه میعانات گازی و 400 تن گوگرد و تولید سالانه 1.05 میلیون تن گاز مایع «LPG» (پروپان و بوتان) و یک میلیون تن اتان به منظور تأمین خوراک واحدهای پتروشیمی از اهداف اجرای کامل فاز 14 میدان گازی پارس جنوبی است.