پیشرفت 42.7 درصدی ساخت نخستین واحد شیرین‌سازی میعانات گازی پارس جنوبی

مدیر طرح احداث واحد مرکاپتان زدایی میعانات گازی در پالایشگاه فازهای 2 و3 پارس جنوبی (دی ام سی) گفت: هم اکنون پیشرفت عملیات اجرای این طرح 42.7 درصد است و براساس برنامه دی ماه سال آینده به بهره برداری می رسد.

کد خبر: ۱۹۴۸۵۹

تاریخ: ۲۰ دی ۱۳۹۶ - ۱۱:۴۸

به گزارش ایران اکونومیست، روابط عمومی شرکت نفت و گاز پارس روز چهارشنبه به نقل از سیروس پیکار افزود: فرایند شیرین سازی این فرآورده در پالایشگاه های پارس جنوبی عامل ایجاد ارزش افزوده قابل ملاحظه است و اجرای این طرح علاوه بر افزایش کیفیت محصول، باعث کاهش خوردگی تاسیسات و آلاینده های زیست محیطی می شود.
وی درباره روند اجرای این طرح بیان کرد: مراحل اجرایی طرح دی ام سی پس از تحویل زمین در مردادماه سال جاری آغاز شد و هم اکنون روند فعالیت در بخش های مختلف این طرح به موازات یکدیگر درحال پیشرفت است.
پیکار اضافه کرد: در صورت تامین منابع مالی طبق برنامه مصوب، پیش بینی می شود این طرح تکمیلی در دی ماه سال 97 به بهره برداری برسد.
مدیر طرح دی ام سی پارس جنوبی بیان کرد: پیشرفت این طرح در بخش های مهندسی 60 درصد، تامین کالا 49،5 درصد، ساخت و اجرا 32.1درصد و پیشرفت کل طرح را 42،7 درصد است.
پیکار گفت: به منظور تسریع در اجرای طرح، همزمان با تحویل زمین فعالیت های ارزیابی زمین و مکانیک خاک توسط مشاور انجام و براساس نتایج بدست آمده، طراحی های سیویل و سازه آغاز شد.
وی با اشاره به انتخاب پیمانکار نصاب و انجام مقدمات نصب تجهیزات گفت: با تکمیل فعالیت های این بخش، عملیات نصب تجهیزات اصلی طرح، اواخر دی ماه سال جاری آغاز و با توجه به اینکه تجهیزات ثابت طرح در کارگاه موجود است، پیش بینی می شود عملیات نصب این تجهیزات تا بهمن ماه به پایان برسد.
مدیر طرح دی ام سی پارس جنوبی به سایر فعالیت های اجرایی این طرح شامل عملیات سیویل و سازه چهار دستگاه مخزن ذخیره سازی مواد شیمیایی و احداث پست برق اشاره و عنوان کرد: حدود 60 درصد از ورق های مورد نیاز ساخت مخازن در کارگاه پروژه موجود است پیمانکار ساخت این مخازن هم مشخص شده و درحال تهیه نقشه های ساخت است.
وی ادامه داد: زمین محل احداث پست برق نیز بتازگی تحویل شده و بزودی با تهیه نقشه های سیویل و سازه توسط پیمانکار، عملیات ساخت این پست برق نیز آغاز می شود.
پیکار با بیان اینکه خرید تجهیزات دوار شامل تلمبه ها و کمپرسورها که در مرحله ارزیابی پیشنهادهای فنی شرکت های سازنده قرار دارد، بزودی نهایی می شود، گفت: این پیشنهادها علاوه بر تلمبه ها و کمپرسورها، واحد تولید هوا با درصد خلوص اکسیژن بالا را هم شامل می شود.
مدیر طرح دی ام سی پارس جنوبی با اشاره آماده سازی نقشه های مربوط به ساخت اسکلت ها و سازه های فلزی و تامین مواد خام آنها در کارگاه شرکت سازنده افزود: مطابق برنامه زمانبندی پیمانکار، ساخت این سازه ها از اواخر دی ماه آغاز می شود.
پیکار افزود: همچنین با تجهیزات ابزار دقیق مورد نیاز طرح شامل شیرهای اطمینان، شیرهای کنترل ، سیستم کنترل و سایر تجهیزات ابزار دقیق، مشخصات فنی تهیه و در مرحله اخذ پیشنهادهای فنی سازندگان است که پیش بینی شده، خرید تجهیزات ابزار دقیق تا بهمن ماه نهایی شود.
پروژه احداث واحد مرکاپتان زدایی میعانات گازی در پالایشگاه فازهای 2 و3 پارس جنوبی به منظور جداسازی ترکیبات گوگردی ترش و آلاینده از میعانات گازی تولیدی این فازها، توسط شرکت ملی نفت ایران و با نظارت شرکت نفت و گاز پارس به پژوهشگاه صنعت نفت و قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا (گروه شهید رجایی) واگذار شده است.