۲ دستگاه اتی‎واگن در موقعیت چاه ۱۴۷ رگ سفید مستقر می‎شود

مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب گفت: روز دوشنبه ۲ دستگاه اتی‎واگن به منظور برداشت موانع روی دهانه چاه ۱۴۷ رگ سفید در این محل مستقر می‎شود.

کد خبر: ۱۸۴۰۱۰

تاریخ: ۲۱ آبان ۱۳۹۶ - ۱۳:۴۲

به گزارش ایران اکونومیست؛ بیژن عالیپور در بازدید روزانه خود از منطقه عملیاتی مهار چاه ۱۴۷ رگ سفید، از  لوکیشن‎های A و C، محوطه استخر ۱۳۰ هزار بشکه‎ای، مراحل نهایی راه اندازی موتور پمپ‎های فایرفایتینگ، احداث رینگ آب آتش نشانی و لوکیشن استقرار مخازن سیال حفاری و سیمان بازدید و فعالیت‏‎های در دست اقدام را بررسی کرد.

وی با اشاره به تکمیل اتصالات موتور پمپ‎ها و یکی از دو خط لوله ۱۴ اینچ ۱۲۰ متری، اظهار امیدواری کرد که با توجه به آبگیری کامل استخر ۱۳۰ هزار بشکه‎ای، راه‎اندازی آزمایشی و تست پمپ‎ها و خطوط لوله مربوط به رینگ آب آتش نشانی طی ۲ روز آینده انجام و امکان آب‎افشانی و ایجاد پوشش آب بطور کامل فراهم شود.

عالیپور به پیشرفت ۷۰ درصدی احداث محوطه مخازن سیال حفاری و سیمان برای انجام عملیات Top Kill اشاره کرد و گفت: از آنجا که احتمال بارندگی در برنامه‎ریزی عملیات پیش‎بینی شده بود، نگرانی خاصی بابت جاده‎های جدید الاحداث اطراف چاه وجود ندارد.

رئیس ستاد عملیات مهار چاه ۱۴۷ رگ سفید افزود: کار احداث بیش از چهار جاده اعم از جاده دسترسی به چاه، جاده دسترسی به استخر و جاده بین استخر و محوطه غربی چاه و تعریض جاده اصلی چاه ۱۴۷ در چند روز گذشته انجام شده و شن‎ریزی این جاده‎ها و دیگر راه‎های دسترسی هم در حال انجام است تا در صورت بارندگی، عملیات با مشکل مواجه نشود.

عالیپور با اشاره به ساختار سنگی منطقه رگ سفید و با تاکید بر محکم سازی همه لوکیشن‎ها، گفت: مقرر شد ورودی لوکیشن C یعنی محل حفر چاه امدادی اول تعریض شود.

مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب ضمن حصول اطمینان از مهیا بودن همه امکانات اجرایی شرکت اعم از تجهیزات، ماشین آلات سبک و سنگین، انباشت آب کافی و خدمات مورد نیاز برای شتاب در اجرای عملیات، افزود: همه نواقص احتمالی برطرف می‌شود تا در زمان استقرار دکل‌های حفاری، هیچگونه کار اجرایی ناتمامی وجود نداشته باشد.