برداشت گاز ترش غنی فاز 14 پارس جنوبی از زمستان سال جاری

مجری طرح توسعه فاز 14 پارس جنوبی گفت: طرح تکمیل زنجیره تولید در این فاز افزایش یافته و تلاش می شود با انجام تعهدات مورد نظر طبق برنامه زمانبندی تا اواسط زمستان امسال برداشت گاز ترش غنی از سکوی 14آ آغاز شود.

کد خبر: ۱۷۴۱۴۶

تاریخ: ۲۵ شهريور ۱۳۹۶ - ۱۱:۴۱

به گزارش ایران اکونومیست ؛ روابط عمومی شرکت نفت و گاز پارس روز شنبه به نقل از حمیدرضا مسعودی افزود: آماده سازی شرایط برای انتقال گاز ترش تولیدی سکوی 14آ به پالایشگاه فاز 12 از دیگر برنامه های در دست اجراست.

وی اضافه کرد: به منظور انتقال گاز این فاز، احداث یک خط لوله رابط بین پالایشگاه های این 2 فاز به طول پنج کیلومتر در دستورکار قرار گرفته و عملیات اجرای آن هم با روند مناسبی به اجرا درآمده است.

مسعودی یادآورشد: هم اکنون با تلاش شبانه روزی کارفرما و پیمانکاران طرح تکمیل زنجیره تولید در طرح توسعه فاز 14 افزایش یافته و تلاش می شود تا با انجام تعهدات مورد نظر طبق برنامه زمانبندی و ضمن رعایت دستورالعمل های ایمنی، بهداشت و محیط زیست (اچ اس ای) تا اواسط زمستان امسال برداشت گاز ترش غنی از سکوی 14آ آغاز شود.

وی درباره وضعیت ساخت سکوهای اصلی فاز 14 گفت: هم اکنون کار ساخت سکوی 14آ به همراه دیگر سکوی اصلی این طرح ( 14بی ) در یارد صنعتی شرکت ایزوایکو در بندرعباس در دست پیگیری است، طوریکه سکوی 14آ با ٩٣ درصد پیشرفت مراحل پایانی ساخت را پشت سر گذاشته و پیمانکار مشغول فعالیت های پیش راه اندازی و راه اندازی این سکو است.

مسعودی، پیش بینی کرد این سکو تا پایان دی ماه سال جاری در موقعیت خود در میدان مشترک نصب شود. وی یادآورشد: سکوی 14بی دومین سکوی اصلی این طرح هم با پیشرفت 80 درصد در دست ساخت است.

مجری فاز 14 درباره وضعیت ساخت 2 سکوی اقماری این طرح اظهار کرد: سکوهای 14دی و 14سی این طرح به ترتیب 18 مردادماه و پنجم دی ماه سال گذشته در موقعیت سکوهای اقماری فازهای 17و 18 نصب و 2 سکوی جایگزین در یارد شرکت صنعتی دریایی ایران (صدرا) به این طرح واگذار شد که هم اکنون با پیشرفت حدود 72 درصد و با روند بسیار مناسبی در دست ساخت هستند.

مسعودی گفت: مطابق برنامه تعیین شده سکوی اقماری نخست 14سی در بهمن ماه امسال آماده بارگیری از یارد صدرا برای نصب در موقعیت خود در میدان مشترک پارس جنوبی خواهد شد.

مجری طرح توسعه فاز 14 پارس جنوبی افزود: همچنین لوله گذاری دومین و آخرین خط 32 اینچ و 4.5 اینچ ام ای جی دریایی این طرح به طول 109 کیلومتر خط نیمه اول مهرماه سال جاری به پایان خواهد رسید.

وی با اشاره به پایان عملیات لوله گذاری خط اول 32 اینچ انتقال گاز ترش و 4.5 اینچ ام ای جی دریایی این طرح به طول 103 کیلومتر در مردادماه امسال، اضافه کرد: پیشرفت عملیات لوله گذاری خط دوم 32 اینچ انتقال گاز ترش و 4.5 اینچ ام ای جی به 88 کیلومتر رسیده و در نیمه اول مهرماه امسال به پایان می رسد.

مجری طرح توسعه فاز 14 پارس جنوبی بیان کرد: اتصال سکوهای اقماری (14سی و 14دی ) به سکوهای اصلی (14آ و 14بی) این طرح از طریق 2 خط لوله 18 اینچ میانی درمجموع به طول 16 کیلومتر، اواسط تیرماه امسال و در مدت کمتر از 20 روز به پایان رسیده است.

مسعودی افزود: با اتمام خط لوله دوم فاز 14 پارس جنوبی، لوله گذاری تمامی خطوط لوله بخش فراساحل این طرح در مجموع به طول 227 کیلومتر در نیمه اول مهرماه امسال به پایان می رسد.

مجری فاز 14 پارس جنوبی بیان کرد: عملیات حفاری 22 حلقه چاه سکوهای 14آ و 14سی به پایان رسیده و عملیات تکمیلی حفاری چاه های سکوی 14آ که هم اکنون در دست اجراست، گامی مهم در امکان تولید از موقعیت فاز 14 در میدان مشترک و نصب عرشه و عملیات راه اندازی این سکو خواهد بود.

مسعودی افزود: برای انجام این عملیات، لوله های سی آر آ مورد نیاز تامین شده و پیمانکار مربوطه کارهای تکمیلی 11 حلقه چاه سکوی 14آ را آغاز کرده است.

وی، به عملیات تکمیلی سکوی 14سی اشاره کرد و ادامه داد: با تامین لوله های سی آر آ سکوی 14سی، دکل حفاری در موقعیت چاه های این سکو مستقر شده و عملیات تکمیلی در این موقعیت نیز آغاز می شود.

مسعودی درباره عملیات تکمیلی خط لوله اول طرح توسعه فاز 14 اظهار کرد: عملیات اتصال خط لوله به پایه سکو، FREE SPAN، هایدروتست و آماده سازی بهره برداری از این خط طبق برنامه زمانبندی انجام می شود.

وی گفت: افزایش تعداد نیروی انسانی در فاز 14 گامی ضروری و پیش شرط راه اندازی پالایشگاه این طرح است که پیمانکاران فرعی بخش های مختلف پالایشگاه از جمله پست های اصلی و فرعی تامین برق، واحد ورودی گاز ترش، واحدهای یوتیلیتی، ردیف های شیرین سازی و فرآیندی، واحد تزریق گاز به شبکه سراسری و واحد بازیافت گوگرد انتخاب و فعالیت در این واحدها بطور جدی در دست اجراست.

مسعودی با بیان اینکه کارفرما از آغاز اولویت دار شدن این طرح، رسیدن به نظام کاری منسجم و منظم و یکپارچه به منظور سرعت بخشی به روند توسعه را در دستور کار خود قرار داده است، اضافه کرد: به همین منظور بر ایجاد مسیر تولید اولیه (First Train Production) تاکید و برنامه ریزی لازم انجام شده و برای تحقق تولید اولیه از پالایشگاه، فعالیت های بیشتری روی این مسیر و توسعه واحدهای مورد نظر در بخش های جانبی و فرآیندی متمرکز شده است.

مجری طرح توسعه فاز 14 پارس جنوبی با اشاره به اینکه هم اکنون در بخش یوتیلیتی، هر 6 بویلر بخار در مرحله پیش راه اندازی قرار گرفته، واحد نیتروژن و کمپرسورهای هوا بطور کامل نصب و عملیات پیش راه اندازی آنها آغاز شده است، ادامه داد: پیش بینی می شود واحد یوتیلیتی این طرح در سه ماه اول سال آینده آماده راه اندازی شود.

مسعودی گفت: طبق مسیر تعیین شده، کالاهای مورد نیاز واحدها، ردیف های شیرین سازی واحدهای فرآیندی و سیستم ها و زیر سیستم های مورد نظری که باید در سرویس قرار گیرند شناسایی و در دستور تامین کالا توسط پیمانکار قرار گرفته است.

مجری فاز 14 پارس جنوبی با اشاره به ضرورت تامین آب مورد نیاز واحدهای جانبی پالایشگاه این فاز، بیان کرد: برنامه ریزی برای احداث واحد آبگیر مستقل در این فاز انجام شده و مطابق برنامه پیشین، تامین آب فاز 14 از طریق آب گیر مشترک با فازهای 13 و 24 تا 22 صورت می گرفت که به منظورکاهش هزینه و زمان اجرای کار، ساخت آن به محل پالایشگاه فاز14 تغییر و براساس برنامه جاری، عملیات احداث آبگیر مستقل این فاز از اوایل خردادماه سال جاری اجرایی شده است.

فاز 14 پارس جنوبی برای تولید روزانه 56.6 میلیون متر مکعب گاز غنی، 75 هزار بشکه میعانات گازی، تولید سالانه1.05 میلیون تن گاز مایع پروپان و بوتان، تولید سالانه 1 میلیون تن اتان به منظور تأمین خوراک واحدهای پتروشیمی و تولید روزانه 400 تن گوگرد اجرا شده است.

اجرای این طرح برعهده کنسرسیومی متشکل از سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو)، شرکت مدیریت طرحهای صنعتی ایران، شرکت مهندسی و ساخت تأسیسات دریایی ایران، شرکت ملی حفاری ایران، شرکت مجتمع کشتی سازی و صنایع فراساحل ایران، شرکت مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران (مپنا)، شرکت پایندان و شرکت ماشین سازی اراک است که مسئولیت رهبری کنسرسیوم را سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) عهده دار است.
عملیات احداث این فاز از 25 خرداد ماه 1389 آغاز شده است.

از سال 1374 عملیات اجرایی طرح توسعه میدان گازی پارس جنوبی در شهرستان های عسلویه و کنگان استان بوشهر آغاز شده و تاکنون از مجموع 24 فاز توسعه ای میدان گازی پارس جنوبی 18 فاز به بهره برداری رسیده و 6 فاز دیگر در دست اجراست که تا پایان سال 1397 باید همه این طرح ها به بهره برداری برسد.

هم اکنون از 18 فاز در بهره برداری میدان گازی پارس جنوبی روزانه 570 میلیون مترمکعب گاز تولید می شود.

علاوه براین چندین واحد پتروشیمی نیز در این منطقه به بهره برداری رسیده و چندین واحد دیگر نیز در دست اجراست.

در زمان حاضر بیش از 60 هزار نفر در طرح های توسعه میدان گازی پارس جنوبی مشغول کار هستند.