پایان عملیات لوله گذاری خط اول طرح توسعه فاز 13 پارس جنوبی

مجری طرح توسعه فاز 13 پارس جنوبی گفت: عملیات لوله گذاری خط اول طرح توسعه فاز 13 پارس جنوبی به طول 96 کیلومتر به پایان رسید.

کد خبر: ۱۷۱۵۸۰

تاریخ: ۱۱ شهريور ۱۳۹۶ - ۱۰:۵۲

به گزارش ایران اکونومیست به نقل از روابط عمومی شرکت نفت و گاز پارس؛ پیام معتمد با اشاره به آغاز عملیات لوله گذاری نخستین خط دریایی این طرح از 27 خرداد ماه سال جاری افزود: عملیات لوله گذاری این خط با جوشکاری هفت هزارو 755 شاخه لوله 32 اینچ و هفت هزارو 795 شاخه لوله 4 اینچ در مدت 75 روز کار در شرایط سخت دریا، با موفقیت پایان یافت.

مجری طرح توسعه فاز 13 پارس جنوبی، مدیریت بحران «شکستگی تر» (Wet Buckle) پیش آمده در فاصله 1.4 کیلومتری ساحل را از مشخصه های بارز این پروژه عنوان کرد که با اجرای پروسیجرهای استاندارد و رفع عیب همه دستگاههای شناور لوله گذار اوشنیک 5000 اصلاح شد.

وی تاکید کرد: این مهم در سایه کار تیمی همه گروه های درگیر عملیات، شامل شرکت های نفت و گاز پارس، صنایع دریایی ایران (صدرا) و تأسیسات دریایی تنها در مدت هفت روز اجرا شد و این شناور دوباره کار لوله گذاری را ادامه داد.

معتمد گفت: با انجام عملیات لوله گذاری 6 کیلومتر خط 18 اینچ بین سکوهای بی و دی در ماه آتی و تکمیل فرآیندهای نهایی اصلاح دهانه های آزاد ( Free Span Correction)، بررسی ارسال طولی ( Post Lay Survey، نصب اسپول و غیره برای هر 2 خط اصلی و اقماری این طرح، ارسال یک میلیارد فوت مکعب گاز ترش از میدان مشترک به پالایشگاه خشکی در فاصله 100 کیلومتری امکان پذیر خواهد شد.

وی اضافه کرد: همچنین لوله گذاری خط دوم اصلی و اقماری طرح توسعه فاز 13 با توجه به قرارداد منعقد شده بین شرکتهای صدرا و تأسیسات دریایی تا پایان سال جاری انجام می شود.

طرح توسعه فاز 13 برای برداشت روزانه 56 میلیون متر مکعب گاز ترش از میدان مشترک پارس جنوبی و استحصال روزانه 50 میلیون متر مکعب گاز متان، 2 هزارو 900تن گاز مایع ال پی جی، 2 هزارو 750 تن اتان، 75 هزار بشکه میعانات گازی و 400 تن گوگرد طراحی شده است.

طرح توسعه میدان مشترک گازی پارس جنوبی در قالب 24 فاز اجرایی شده که هم اکنون با بهره برداری از 18 فاز آن روزانه 570 میلیون متر مکعب گاز تولید می شود.