حفاری چاه های سه سکوی فازهای 22تا 24 پارس جنوبی پایان یافت

مجری فازهای 22، 23 و 24 پارس جنوبی گفت: عملیات حفاری چاه های سه سکو از این فازها با 100 درصد پیشرفت فیزیکی به پایان رسید.

کد خبر: ۱۶۲۲۵۷

تاریخ: ۰۱ تير ۱۳۹۶ - ۱۴:۲۶

روابط عمومی شرکت نفت و گاز پارس روز پنجشنبه به نقل از فرهاد ایزدجو افزود: موقعیت سکوهای 22، 24 آ و 24بی با پیشرفت 100درصدی به پایان رسیده و هم اکنون حفاری در موقعیت سکوی اصلی 23 با پیشرفت 80،4 درصد ادامه دارد.

وی درباره عملیات تکمیلی حفاری در این سکوها بیان کرد: همزمان با دریافت لوله های سی آر آ از شرکت ملی نفت ایران تا مهرماه امسال، عملیات نصب این لوله ها در هر چهار سکو آغاز شده و پس از آن عملیات تکمیلی چاه ها در مدت شش ماه پایانی سال انجام می شود.
ایزدجو با بیان اینکه سکوهای 24آ و 24بی قماری و متصل به سکوهای اصلی 22 و 23 این طرح گازی هستند، ادامه داد: عملیات حفاری 11 حلقه چاه سکوی 22 و هشت حلقه چاه سکوی اقماری 24آ تکمیل شده است.

وی با اشاره به اینکه عرشه 22 با پیشرفت 89 درصد، اولین سکویی است که در موقعیت این فاز نصب خواهد شد، افزود: این سکو و سکوی 24آ با پیشرفت 86 درصد فاز اول طرح توسعه فازهای 22 تا 24 را تشکیل داده و معادل یک میلیارد فوت مکعب گاز را از حوزه مخزنی این فاز برداشت می کنند.
مجری فازهای 22، 23 و 24 پارس جنوبی درباره زمان نصب این 2 سکو گفت: مراحل نهایی ساخت سکوی 22 در دست اجراست و حداکثر تا آبان ماه امسال آماده حمل به سمت موقعیت جکت خواهد شد و

سکوی 24آ هم یک ماه بعد و تا پایان آذرماه سال جاری آماده نصب می شود.

وی با اشاره به اینکه کارشناسان طرح توسعه فازهای ٢٤تا٢٢ بطور مداوم سرعت و کیفیت ساخت هر چهارسکوی این طرح را دریارد شرکت صدرا در بوشهر ارزیابی می کنند، افزود: علاوه بر این 2 سکو، سکوی اصلی 23 با پیشرفت 81،5 و سکوی اقماری 24بی با پیشرفت 75 درصد به عنوان آخرین سکوی این طرح با رعایت اصول ایمنی و استانداردهای مربوط در دست ساخت است.

ایزدجو اضافه کرد: خط لوله 18 اینچ میانی سکوهای 22 و 24آ به طول 5،3 کیلومتر توسط کشتی لوله گذار سی مستر (C-Master) تکمیل شده و خط لوله 32 اینچ سکوی 22 به طول تقریبی 110 کیلومتر نیز سال گذشته به طور کامل پایان یافته بود.

وی لوله گذاری دو سکوی 23 و 24بی را از دیگر برنامه های در دست اقدام عنوان کرد و گفت: تاکنون پوشش بتنی 50 درصد از لوله های این سکوها تکمیل شده و با اتمام موارد باقیمانده تا پایان تیرماه، عملیات لوله گذاری سکوی 23 به طول 110 کیلومتر از مردادماه امسال آغاز شده و متعاقب آن خط لوله 20 اینچ درون میدانی این دو سکو انجام می شود.