وقتی مسئولان را همتی نیست

بن‌بستِ «همت»؛ وعده‌ها پشت‌ هم اتوبان شد

پروژه امتداد اتوبان همت تا کرج در حالی اسیر وعده‌ها شده است که قرار بود معضل دیرینه ترافیک را دوا کند، اما این معضل نه تنها حل نشد بلکه پای ترافیک را هم به بیراهه کشاند.

کد خبر: ۱۵۶۲۶۹

تاریخ: ۱۶ ارديبهشت ۱۳۹۶ - ۱۱:۲۹

پروژه امتداد اتوبان شهید همت تا کرج در دولت نهم مطرح، تائید و تصویب شد تا معضل ترافیک میان دو کلان‌شهر کرج و تهران را حل کند، اجرای این پروژه که قرار بود دردی از این معضل دیرینه دوا کند به کرج که نرسید هیچ، پای ترافیک را هم به بیراهه کشاند.

برخی بر این باور هستند که بسیاری از پروژه‌ها ازجمله پروژه مهم راه‌سازی امتداد اتوبان همت به دلیل عدم مدیریت و پیگیری دلسوزانه به این حال و روز افتاده است
متولیان دلیل توقف و کندی روند اجرای این پروژه را وجود معارضان اعلام کرده و مدعی می‌شدند که کمبود اعتبارات باعث شده تا این پروژه با مشکل مواجه شود درحالی‌که برخی بر این باور هستند که بسیاری از پروژه‌ها ازجمله پروژه مهم راه‌سازی امتداد اتوبان همت به دلیل عدم مدیریت و پیگیری دلسوزانه به این حال و روز افتاده است.

در این میان نیز مسئولان هر از چند گاهی طی بازدیدی که از این پروژه داشتند بهره‌برداری را به نیمه اول یا دوم همان سال حواله می‌دادند.

در ادامه اشاره به آمارهای ارائه‌شده از پلیس‌راه استان در خصوص حجم تردد از آزادراه کرج خالی از لطف نیست، تردد روزانه ۳۰۰ هزار خودرو از اتوبان تهران – کرج باعث شده که شهروندان هنگام غروب ساعت‌ها در صف طولانی و گاهی چند ۱۰ کیلومتری ترافیک شاهد تلف شدن وقت و هزینه خود باشند این وضعیت صبر شهروندان را تحت‌الشعاع قرار داده به‌طوری‌که واکنش‌های عصبی مختلفی را در پی داشته است.

اما از هرچه بگذریم از اهمیت این پروژه که پای بسیاری از مسئولان ارشد دولت را به کرج کشانده نمی‌توان گذشت، محمدباقر نوبخت معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه‌وبودجه نوزدهم شهریورماه سال ۹۴ ضمن بازدید از این پروژه گفته بود: از اینکه مردم خوب و شریفمان برای رسیدن به کرج و یا عبور از کرج ساعت‌ها در بزرگراه تهران - کرج معطل می‌شوند شرمنده هستیم به همین منظور دولت همت خود را مصروف داشته است تا در کنار این اتوبان، بزرگراه دیگری را به بهره‌برداری برساند.

وی همچنین پنجم مهرماه سال گذشته در بازدید از روند اجرایی این پروژه در جمع خبرنگاران گفته بود: اتوبان شهید همت تا نوروز باید تکمیل شود، تعهد مالی دولت در خصوص این پروژه کامل انجام می‌شود.

نوبخت با تأکید بر اینکه تا نوروز سال ۹۶ بخشی قابل‌توجهی از مشکلات ترافیکی استان البرز برطرف می‌شود گفته بود: بخشی از حقوق شهروندی با اجرایی شدن پروژه‌های عمرانی محقق می‌شود.

معاون رئیس‌جمهور مهرماه سال گذشته از تخصیص ۵۰۰ میلیارد تومانی به این پروژه خبر داده و گفته بود: درصدد هستیم بخش موردنظر پروژه همت تا پانزدهم اسفندماه سال ۹۵ آماده بهره‌برداری شود.

معاون رئیس‌جمهور به گشایش حاصل‌شده در بخش مالی اشاره کرد و گفته بود: انتظار داریم حتی با بهره‌برداری یک باند، مردم بتوانند در نوروز (۹۶) از این جاده استفاده کنند.

نوبخت با اشاره به اینکه همه ما هدف مشترکی را دنبال می‌کنیم گفته بود: سهولت رفت‌وآمد مسافران از مهم‌ترین مسائلی است که باید موردتوجه قرار گیرد چراکه مسئله جان مردم در میان است و ترافیک و خستگی ناشی از آن و تصادف در ادامه مسیر را به دنبال دارد.

اما در ادامه باید به سفر هیئت دولت به استان البرز اشاره کنیم، این سفر بیست و ششم آبان ماه سال گذشته انجام شد، حجت‌الاسلام حسن روحانی در نشست خبری خود با اصحاب رسانه با تأکید بر رفع معضل ترافیک در این استان گفته بود: دو پروژه اتوبان همت و آزادراه تهران - شمال از اهمیت بالایی برخوردار است که باید روند عملیاتی آن تسریع شود.

رئیس‌جمهور با تأکید بر اینکه البرز از اهمیت و جایگاه بالایی در سطح کشور برخوردار است، گفته بود: برخی از مشکلات البرز به سبب چهارراه بودن و هم‌جواری با تهران است.

روحانی بابیان اینکه مهم است تا بتوان بار ترافیکی البرز را کاهش دهیم که این مهم با اتمام رسیدن اتوبان همت میسر می‌شود، گفته بود: امید است تا اوایل سال آتی این امر محقق شود.

وی همچنین گفته بود: با اجرای اتوبان همت به کرج که در سفر هیئت دولت به البرز حدود ۷۰ میلیارد تومان اعتبار برای تسریع این پروژه در نظر گرفته‌شده، می‌توان معضل اصلی ترافیک را کاهش داد.

رئیس‌جمهور نیز آبان ماه سال گذشته در حالی اتمام این پروژه را به اوایل سال جاری حواله داده است که هنوز خبری از افتتاح نیست
بازخوانی سخنان محمدباقر نوبخت در مورد این پروژه یک حقیقت را آشکار می‌کند حقیقتی که برای البرزنشینان خوشایند نیست، از اسفندماه سال گذشته بیش از یک ماه می‌گذرد و خبری از افتتاح حتی یک باند این پروژه مخابره نشده است.

رئیس‌جمهور نیز آبان ماه سال گذشته در حالی اتمام این پروژه را به اوایل سال جاری حواله داده است که هنوز خبری از افتتاح نیست. وی این روزها هم درگیر کارزار انتخابات است به‌طوری‌که تحقق این وعده در موعد مقرر کمی محال به نظر می‌رسد.

اما در ادامه شنیدن سخنان معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری البرز که آخرین وضعیت این پروژه را در گفتگو با خبرنگار مهر تشریح کرده است ضروری به نظر می‌رسد.

خسرو ارتقایی با اعلام اینکه ادامه آزادراه همت در استان البرز به نام شهدای البرز نام‌گذاری شده است، اظهار کرد: این بزرگراه پروژه مهمی است که طبق ارزیابی‌های صورت گرفته در سال ۹۶ تکمیل و به بهره‌برداری می‌رسد.

وی بهره‌برداری این پروژه مهم را در کاهش ترافیک خودروهای عبوری از کرج به سمت استان‌های شمالی را مؤثر دانست و افزود: در آینده با تکمیل کمربند شمالی کرج ترافیک شرق به غرب را می‌توان به‌خوبی کنترل کرد و تحت پوشش قرارداد.

ارتقایی بابیان اینکه هفته گذشته استاندار البرز از روند اجرایی این پروژه بازدید کرده است، خاطرنشان کرد: پیمانکار این پروژه در حال حاضر مشغول عملیات اجرایی و تکمیل زیرسازی قطعه سوم این آزادراه شامل تونل‌ها است.

وی بابیان اینکه در این بازدید فعالیت نیروهای پیمانکار در جبهه‌های تونل از سه جهت موردتوجه قرار گرفت، گفت: در این مسیر دو تونل به طول ۵۰۰ متر وجود دارد که بیش از ۵۰ درصد حفاری تونل در بخش فوقانی اجرایی شده است.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری البرز بیان کرد: پیش از سفر رئیس‌جمهور و هیئت دولت به استان البرز طبق پیگیری‌های انجام‌شده بالغ‌بر ۲۵۰ میلیارد تومان اوراق مشارکت به این پروژه اختصاص یافت که ۶۰ میلیارد تومان در وجه پیمانکار کارسازی شد.

وی بابیان اینکه مقرر شد ۳۰ میلیارد تومان نقدینگی برای این پروژه تخصیص داده شود که تاکنون تنها ۱۵ میلیارد تومان برای تملک و اجرا در اختیار پیمانکار قرار گرفت، ادامه داد: برای تملک منطقه کلاک و شهرک المهدی علاوه بر۳۰ میلیارد تومان یادشده به ۴۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز است، خوشبختانه در بخش اوراق مشارکت با مشکل مواجه نیستیم.

ارتقایی با تأکید بر اینکه پیمانکار از اوراق مشارکت به لحاظ چهارساله بودن استقبال نمی‌کند چراکه تبدیل به‌نقد این اوراق به‌صرفه نخواهد بود، یادآور شد: تأکید استاندار البرز به مجریان وزارت راه و مدیرکل راه استان بر این بود تا پیگیری‌های لازم مرتبط با بخش نقدینگی صورت پذیرد.

وی بابیان اینکه امید است با انجام اقدامات یادشده قدری سرعت کار در این پروژه افزایش داده شود، اظهار کرد: بنا بوده در شش‌ماهه اول سال جاری این پروژه به بهره‌برداری برسد.

با توجه به مشکلات نقدینگی موجود و مالکان اراضی کلاک امکان اجرای پروژه فراهم نشد
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری البرز تأکید کرد: با توجه به مشکلات نقدینگی موجود و مالکان اراضی کلاک امکان اجرای پروژه فراهم نشد و این مهم سبب تأخیر درروند اجرایی پروژه ادامه بزرگراه همت در استان البرز گردیده است.

ترافیک ورودی کرج هنگام غروب کاسه صبر هر شهروند و مسافری را لبریز می‌کند، مردم خسته از وعده‌ها در انتظار روزی هستند که این پروژه بهره‌برداری شود تا شاهد کاهش ترافیک باشند، شهروندان البرزی به‌ویژه کرجی دست به دعا برداشته‌اند تا همت عالی در مسئولان بجوشد و این پروژه به سرانجام برسد