8 میلیون تن بلاتکلیفی

ايران اكونوميست :تاخیر در به سر انجام رسیدن 8 طرح یک میلیون تنی فولاد باعث خواهد شد توان کشور در مقابله با چانه‌زنی چینی‌ها برای خرید مواد خام ارزان‌تر از ایران و واردات منطقی فولاد ار اروپای شرقی کاهش یابد.

کد خبر: ۱۵۱۴

تاریخ: ۲۳ بهمن ۱۳۹۰ - ۱۰:۲۸

به گزارش «تابناک»، زمانی که در ابتدای سال 86، وزیر صنایع وقت کارهای اجرایی 8 طرح فولادی استانی را آغاز کرد تا هم امكانات در مناطق غير برخوردار توزیع شود، و هم اشتغال در آن مناطق ایجاد شود، شاید نمی‌دانست که ماه‌های عمر وزارت وی به شماره افتاده است و طرح‌هایی را که وی آغاز می‌کند، چهار و نیم سال بعد به جای این که بار توسعه کشور را بر دوش بکشند خود به باری دیگر بر دوش اقتصاد ایران تبدیل می‌شوند.

کمترین هزینه تخمینی این طرح‌ها، 3400 میلیارد تومان است که کارشناسان حدود 15 درصد آن را اضافه و ناشی از انتخابهای غلط می‌دانند.

8 منطقه انتخاب شده عبارت بودند از ميانه، چهارمحال و بختياري، شادگان، ني‌ريز، قائنات، بافق يزد، سبزوار و بافت. اما حال به نظر می‌رسد که اشتباه در تعیین محل احداث کارخانه‌ها، عدم تامین منابع مالی مورد نیاز، افزایش هزینه تمام شده و بلاتکلیفی در چگونگی ادامه این پروژه‌ها، کار را به جایی رسانده که بعد از گذشت مدت طولانی، پیشرفت بخش فولادسازی این طرح‌ها، حدود 30 درصد است و پیشرفت بیشینه آنها در هر سال، 10 درصد اعلام شده است!.

در نسنجیده بودن این طرح‌ها همین بس که به نقشه منابع معدنی کشور، دسترسی به راه‌های دسترسی و به خصوص راه آهن نگاهی انداخته شود تا در کنار آمار پیش‌رفت فیزیکی طرح‌ها روشن شود که بعضی طرح‌ها چه مشکلاتی که ایجاد نمی‌کنند. این طرح‌ها مشکل دسترسی به منابع آب و انرژی هم دارند.

قرار بود با راه‌اندازي هشت طرح فولادي حدود 6.4 ميليون تن از ظرفيت 17 ميليون تني پيش‌بيني شده در طرح جامع فولاد كشور تامين شود.

در برنامه چشم‌انداز 20 ساله، ايران بايد به ظرفيت توليد سالانه 55 ميليون تن فولاد خام دست پيدا كند كه در اين راستا تا پايان سال 1392 ظرفيت توليد فولادخام در كشور بايد به 42 ميليون تن برسد.

داستان یک بلاتکلیفی

در ابتدا: به گفته هراتي نيك، رئيس سازمان توسعه و نوسازي معادن ايران مدت زمان اجراي اين طرح‌ها 36 ماه در نظر گرفته شده و اولين طرح در مدت 24 ماه به بهره‌برداري خواهد رسيد. نجم السادات رئیس شرکت ملی فولاد: به دليل همزمان نبودن شروع اين 8 طرح ، تاريخ بهره‌برداري انها (كه احداث هر كدام 4 سال خواهد بود) يكسان نخواهد بود اما برآورد مي‌شود اولين طرح در ابتداي سال 90 به بهره برداري رسيده و ساير طرح‌ها نيز تا پايان سال 90 كامل شوند.

8 مهر 1388 - وزیر صنایع و معادن از عرضه اوراق مشارکت هشت طرح فولادی ظرف دو ماه آینده خبر داد.

بهمن 88 - اصرار بر اجراي 8 طرح فولادي، توجيه اقتصادي ندارد.

اسفند 89 - پذیره‌نویسی اوراق مشارکت 8‌طرح فولادی کشور به ارزش 500 میلیارد تومان آغاز شد.

18 مرداد 90 - سرپرست ایمیدرو اعلام کرد که در بخش فولادسازی برای اجرای هشت طرح فولادی از فاینانس چینی استفاده می‌شود.

29 شهریور 90 - دبير ستاد فولاد كشور گفت: واگذاري 8 طرح فولادي به بخش خصوصي از سياست‌هاي وزارت صنعت، معدن و تجارت است كه با جديت دنبال مي شود.

22 آذر 1390- سید مجید آهنچیان، پیمانکار طرح فولاد قائنات در گفت وگو با فارس اظهار داشت: در حال حاضر اجرای 8 طرح فولاد استانی در کشور با مشکل روبرو شده و تقریباً متوقف است.

8 بهمن 90- عضنفری وزیر مربوطه: گزارش های پیشرفت، بیش اظهاری بود، ورود قوه قضاییه به 8 طرح فولادی؛ قیمت گذاری هفت طرح فولادی دچار چالش است كه مشغول بررسی آن با كارشناسان هستیم.

19 بهمن 90 - رویترز: چین واردات سنگ اهن را از ایران کاهش خواهد داد.

21 بهمن 90- صادرکنندگان فولاد در اروپای شرقی: به خاطر مشکل در پرداخت‌ها، صادرات فولاد مورد استفاده در ساخت و ساز به ایران روز به روز سخت‌تر می‌شود.