توسعه میادین نفتی مشترک شتاب گرفت

یک مسوول صنعت نفت اعلام کرد: امسال میدان مشترک یاران جنوبی با حجم برداشت روزانه ١٠ هزار بشکه نفت به تولید می ‎رسد.

کد خبر: ۱۴۰۱۵۵

تاریخ: ۱۲ دی ۱۳۹۵ - ۱۶:۰۹

به گزارش ایران اکونومیست؛ توسعه میدان های نفت غرب کارون که بزرگ ترین میدان های نفتی ایران را در خود جای داده است، در اولویت کاری وزارت نفت قرار گرفت.
پس از تعیین میدان های مشترک غرب کارون (شامل آزادگان جنوبی، آزادگان شمالی، یادآوران، یاران شمالی و یاران جنوبی) به عنوان اولویت، روند توسعه آنها شتاب گرفت؛ به طوری که برخی از این میدان ها تاکنون به تولید رسیده اند.
در ادامه مسیر بهره برداری از میدان های غرب کارون، آنگونه که مجری طرح توسعه میدان یاران جنوبی اعلام کرده قرار است برداشت نفت از این میدان مشترک تا پایان امسال آغاز شود.
به گزارش یکشنبه وزارت نفت، «همایون کاظمینی» گفت: ‎اکنون حفاری ١٨ حلقه چاه پایان یافته و عملیات نصب رشته تکمیلی ١٥ حلقه چاه نیز نهایی شده است.
میدان یاران به ٢ بخش یاران شمالی و جنوبی تقسیم شده و با ظرفیت ٢ میلیارد بشکه ذخیره نفت درجا، با میدان مجنون عراق مشترک است.
توسعه این میدان بر اساس مصوبه هیات مدیره شرکت ملی نفت ایران در تیرماه سال 13٩٢ به شرکت مهندسی و توسعه نفت (متن) سپرده شد.
طبق مصوبه اولیه، هدف از توسعه یاران جنوبی تولید ٥٠ هزار تا ٦٠ هزار بشکه نفت و ٦٠ میلیون فوت مکعب گاز در روز با حفاری ٣٠ حلقه چاه بود اما روزآمد کردن اطلاعات این میدان در سال 13٩٤ نشان داد لایه «فهلیان» یاران جنوبی ظرفیت مناسبی برای تولید ندارد.
کاظمینی در این باره گفت: بر این اساس، میزان تولید نفت هدف‎گذاری شده در میدان یاران جنوبی به ٢٥ هزار بشکه در روز کاهش یافت و با اطلاعات جدید به دست آمده، برنامه‎ریزی‌های توسعه میدان نیز تغییر کرد.
به گفته وی، پیش از این همه برنامه‌ها بر اساس تولید روزانه ٥٠ هزار تا ٦٠ هزار بشکه تدوین شده و بسته‎های کاری و حفاری‎ها نیز براین اساس فراهم آمده بود.
وی درباره دلایل تاخیر در بهره برداری از این طرح توسعه‎ای گفت: از آنجا که یاران جنوبی با منابع داخلی شرکت ملی نفت ایران توسعه می یابد، در آغاز با مشکل تامین مالی روبرو بودیم که این مشکل رفع شد. فقدان اطلاعات دقیق از مخزن و تغییر در برنامه‎ریزی نیز از دیگر دلایل تاخیر در فرایند توسعه این میدان بود.
کاظمینی تاکید کرد برداشت زودهنگام نفت از میدان یاران جنوبی امسال آغاز می شود.
امسال مرحله نخست طرح‎های توسعه‎ای میدان‎های «یادآوران» و «آزادگان شمالی» و طرح توسعه میدان «یاران شمالی» به بهره‎برداری رسید و آغاز برداشت از میدان «یاران جنوبی»، گام دیگری در مسیر افزایش تولید در غرب کارون است.