سرپرست فازهای ٢٠و ٢١:

شیرین سازی گاز فازهای ٢٠ و ٢١ تابستان امسال انجام می‌شود

سرپرست فازهای ٢٠و ٢١ پارس جنوبی از ورود نخستین محموله کالاهای تحریمی واحد لخته‌گیر خبرداد و گفت: شیرین سازی گاز این فازها تابستان امسال انجام می‌شود.

کد خبر: ۱۰۳۴۷۵

تاریخ: ۱۵ فروردين ۱۳۹۵ - ۱۵:۰۲

علیرضا عبادی گفت: با توجه به این كه ردیف نخست پالایشگاه فازهای ٢٠و٢١ پارسال تکمیل شده بود؛ هم‌اکنون آماده دریافت گاز از فازهای ٦ تا ٨ پارس جنوبی هستیم.

وی افزود: ردیف دوم شیرین سازی پالایشگاه نیز تحویل تیم راه‌انداز شده است که انتظار داریم تا پایان فصل بهار این ردیف نیز آماده دریافت گاز ترش شود.

سرپرست فازهای ٢٠ و ٢١ پارس جنوبی اظهارکرد: میزان شیرین سازی گاز از این فاز در مرحله اول به خوراکی که از فازهای ٦ تا ٨ در اختیارمان قرار می‌گیرد، بستگی دارد.

عبادی درباره ساخت سکوی فاز ٢١ گفت: این سکو تا پایان اردیبهشت ماه تکمیل و آماده حمل به دریا می‌شود که انتظار داریم ابتدای نیمه دوم امسال ارسال گاز از سکوی فاز ٢١ شروع شود.

سرپرست فازهای ٢٠و٢١ ادامه داد: ارسال گاز از سکوی فاز ٢٠ نیز براساس برنامه‌ریزی انجام شده در سه ماهه آخر سال ٩٥ انجام می‌شود.

عبادی پیشرفت کلی طرح را ٨٦ درصد اعلام کرد و گفت: در حال حاضر پیشرفت بخش سکوها، خط لوله دریایی، خشکی وحفاری به ترتیب ٨٥، ٨٦، ٨٥ و ٨٩ درصد است.

وی با بیان این که تا خردادماه ١١ حلقه چاه فاز ٢١ و تیرماه نیز ١١ حلقه چاه فاز ٢٠ تکمیل و آماده تولید می‌شوند، گفت:  در حال حاضر واحد ١٠٣ ( تثبیت میعانات گازی) تکمیل و تحویل تیم راه‌انداز شده است.

عبادی افزود: همچنین اولین محموله کالاهای تحریمی واحد لخته‌گیر وارد ایران شده است. تا پایان تیرماه نیز بقیه محموله‌ها وارد کشور می شود.

به گزارش شانا،  طرح توسعه فازهای ٢٠ و ٢١ پارس جنوبی با هدف تولید روزانه ٥٠ میلیون مترمکعب گاز شیرین برای مصارف داخلی، بازیافت سالانه یک میلیون تن گاز اتان برای مصرف در صنایع پتروشیمی، بازیافت سالانه یک میلیون و ٥٠ هزار تن گاز مایع مرغوب برای صادرات، تولید روزانه ٧٥ هزار بشکه میعانات گازی گوگرد زدایی و تثبیت شده برای صادرات و بازیافت روزانه ٤٠٠ تن گوگرد برای صادرات در اولویت وزارت نفت قرار دارد.