جریمه نقدی و اخطار وزیر نفت به پیمانکاران کم‌کار پارس جنوبی

ايران اكونوميست :تأخیر در توسعه فازهای 14، 20 و 21 پارس جنوبی موجب شد وزیر نفت آخرین اخطار را برای پیمانکاران این فازها که شامل شرکت‌های «ایدرو» و «شرکت ساختمان و مهندسی نفت» ایران است، صادر کند؛ هر چند اکنون تنها به جریمه نقدی بسنده کرده است.

کد خبر: ۱۰۲۳۴

تاریخ: ۲۳ مهر ۱۳۹۱ - ۰۸:۲۴

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس فازهای 14، 20 و 21 از 9 فاز گازی است که در خرداد ماه سال 89 قرار داد توسعه آنها با پیمانکاران داخلی امضا شد.

توسعه این فازها توسط سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (IDRO) و شرکت مهندسی و ساختمان نفت (OIEC) در حال انجام است که براساس آمار و اطلاعات شرکت نفت وگاز پارس قراراست پس از توسعه این فازها 100 میلیون متر مکعب گاز به تولیدات کنونی کشور افزوده شود.

در حال حاضر توسعه این فازها پس از گذشت 28 ماه از آغاز تنها 43 درصد پیشرفت داشته است و نسبت به دیگر فازهای 35 ماهه عقب مانده هستند.

از همین رو وزیر نفت آخرین اخطار را به شرکت های توسعه دهنده این فازها داده است و مقرر شده که هر چه زودتر توسعه این فازها را به سطح دیگر فازهای 35 ماهه برسانند و در غیر این صورت از توسعه این فازها کنار گذاشته خواهند شد.رستم قاسمی در حال حاضر تنها به یک جریمه نقدی بسنده کرده است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی فارس آخرین وضعیت پیشرفت این دو فاز بدین قرار است:

در حال حاضر پیشرفت فاز 14 پارس جنوبی در دو بخش دریایی و ساخت پالایشگاه خشکی به 43 درصد رسیده است. همچنین در ساخت، نصب و راه اندازی سکوهای دریایی 40 درصد، خطوط لوله زیر دریایی 55 درصد، پالایشگاه گاز ساحلی 43 درصد و حفاری چاه ها 23 درصد پیشرفت اجرایی دارد.

در مورد آخرین وضعیت توسعه فازهای 20 و 21 نیز باید گفت در بین طرحهای 35 ماهه توسعه پارس جنوبی بیشترین تاخیر در فاز 20 و 21 پارس جنوبی رقم خورده است، زیرا هم اکنون مراحل مختلف طراحی، ساخت، نصب و راه اندازی سکوهای دریایی 45 درصد، خطوط لوله زیر دریایی 46 درصد، پالایشگاه گاز ساحلی 40 درصد و حفاری چاه‌ها 22 درصد پیشرفت اجرایی دارد.

مسئولان شرکت ایدرو که توسعه فاز 14 را در دست دارند علت تاخیر در توسعه این پروژه را عدم تامین به موقع کالاهای مورد نیاز اعلام کرده اند به طوری که حتی برخی از سازندگان داخلی نیز نتوانسته اند به وعده های خود مبنی بر تامین به موقع کالاها عمل کنند.

اما در مورد علت تاخیر فاز 20 و 21 باید گفت که کار توسعه این فاز در اختیار شرکت مهندسی و ساختمان نفت ایران است که چند ماه پیش مدیریتش در اختیار ناجی سعدونی مدیرعامل سابق شرکت منهدسی و توسعه نفت قرار گرفت.

پس از این تغییر و تحولات در سمت مدیریتی انتظار می رفت که توسعه این فاز ها پیشرفت داشته و یا حتی حداقل حرکت خود را برای توسعه این فازها آغاز و جبران عقب ماندگی کنند که متاسفانه به نظر می رسد این تغییر و تحولات مدیریتی نیز نتوانسته است راه به جایی ببرد.

لارم به یاد آوری است که مسئولان شرکت نفت و گاز پارس اخطاری نیز به شرکت پتروپارس بابت عقب ماندگی در فاز 19 داده اند که این شرکت نیز باید عقب ماندگی خود را نسبت به فازهای 35 ماهه جبران کنند.

بر اساس این گزارش 25 خرداد سال 89 دولت توسعه 9 فاز پارس جنوبی را در اختیار پیمانکاران داخلی قرار داد تا ظرف 35 ماه کار توسعه میادین گازی را به پایان ببرند.توسعه 6 فاز تا کنون طبق برنامه پیش رفته است و در سه فاز مورد اشاره پیشرفت کار مطلوب نیست.

این گزارش حاکی است کنار گذاشتن این پیمانکاران از توسعه فازها، احتمالی است که در گام بعدی اخطار و جریمه نقدی ممکن است صورت گیرد.