مدیرعامل طرح پتروشیمی بروجن:

پیشرفت طرح پتروشیمی بروجن به 40 درصد رسید

عملیات ساخت پتروشیمی بروجن با شتاب ادامه دارد و این طرح پتروشیمی در سال 97 به بهره برداری خواهد رسید.

کد خبر: ۱۰۲۳۰۵

تاریخ: ۱۷ اسفند ۱۳۹۴ - ۱۳:۰۱

محسن زارعی فر مدیرعامل طرح در دست ساخت پتروشیمی بروجن اظهار کرد: میزان پیشرفت این طرح پتروشیمی در حال حاضر 40 درصد است و فرآیند تکمیل با استفاده از تمام ظرفیت های موجود در حال اجرا است.

وی افزود: نصب تجهیزات پروژه 3 ماه است که شروع شده است و بخشی از خرید و سفارش تجهیزات نیز در حال پیگیری است.

زارعی فر ادامه داد: انبار اوره 1 و 2 طرح در سطح 80 درصد تکمیل شده است و فرآیندها در بخش یوتیلیتی و آوت ساید در حال انجام است.

وی در زمینه پیش بینی مراحل تکمیل پتروشیمی بروجن نیز گفت: امیدواریم سال آینده 30 درصد پیشرفت داشته باشیم و به عبارتی پیش بینی می شود تا پایان سال 95، در حدود 70 تا 75 درصد از پروژه تکمیل شده باشد.

مدیرعامل پتروشیمی بروجن افزود: زمان بهره برداری از طرح توسعه ای در صنعت پتروشیمی، خرداد ماه سال 97 پیش بینی شده است.

وی در پایان با اشاره به انجام مراحل تامین مالی پروژه از چین گفت: همه ابعاد پیشرفت پروژه بروجن طبق زمان بندی در حال انجام است و تنها یک مشکل گمرکی مربوط به گواهی ساخت داخل فاینانس چینی وجود دارد که در حال پیگیری است.